
Se ha obtenido el aval de las instituciones (CFIA y bomberos). Se ha iniciado el trámite ante el MOPT (permiso de construcción).

Se está a la espera de presentación de documentación cartelaria necesaria para Orden de Inicio

Se trasladaron todas las obras de arte a la zona de almacenamiento.

Se dio inicio a la última etapa de la remoción del edificio. Se espera concluir en la tercera semana de febrero.

Se estima dar la orden de inicio del renglón de reforzamiento estructural en febrero de 2.022











 