
A.	SEGUIMIENTO A LOS AVALÚOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ETAPA 1 Y 2

Propiedad 10:
•	Se tramita el oficio EXPRO-DAI-0010-2022 del 20 de enero del 2022 en el cual se recuerda la solicitud de la información a la Inquilina.
Propiedad 12:
•	Se tramita el oficio EXPRO-DAI-0006-2022 del 19 de enero del 2022 en el cual se responde consulta de inquilino.
•	Se tramita el oficio EXPRO-DAI-0008-2022 del 19 de enero del 2022 en el cual se responde consulta de inquilino.
Propiedad 15:
•	Se tramita el oficio EXPRO-DAI-0001-2022 del 12 de enero del 2022 en el cual se recuerda la solicitud de la información al Inquilino.
•	Se tramita el oficio EXPRO-DAI-0002-2022 del 12 de enero del 2022 en el cual se recuerda la solicitud de la información al Inquilino.
•	Se tramita el oficio EXPRO-DAI-0003-2022 del 12 de enero del 2022 en el cual se recuerda la solicitud de la información al Inquilina.
•	Se tramita el oficio EXPRO-DAI-0004-2022 del 12 de enero del 2022 en el cual se recuerda la solicitud de la información al Inquilina.
B.	COORDINACIONES PANI:

•	Mediante el oficio GIT-DAI-0071-2022 del 11 de enero del 2022 se atiende el oficio PANI-DFC-OF-0955-2021.
C.	COORDINACIONES CON UNIDADES CCSS

•	Se recibe el GIT-0033-2022 del 11 de enero del 2022, se nos informa sobre las coordinaciones que hay que efectuar con la Gerencia de Pensiones para las puestas en posesión de las diferentes propiedades.
•	Se recibe oficio DSI-AISI-1365-2021 del 15 de diciembre del 2021 en el cual se solicita información complementaria sobre las propiedades que son parte del proyecto de la Torre de la Esperanza.
•	Se envía el oficio GIT-DAI-0078-2022 del 13 de enero del 2022 en el cual se atiende el oficio DSI-AISI-1365-2021.
•	Mediante oficio GIT-DAI-0219-2022 se atiende oficio AI-37-2022 y entrega de Informe solicitado por la Auditoria del Proyecto de la Torre de Cuidados Críticos Hospital Nacional de Niños.
•	Mediante GIT-DAI-0127-2022 del 17 de enero del 2022 se informa al Hospital Nacional de Niños la toma de posesión de la propiedad 1.
•	Mediante GIT-DAI-0154-2022 del 19 de enero del 2022 se realizan las coordinaciones con el Hospital Nacional de Niños y es atendido mediante el oficio DA-027-2022 del 20 de enero del 2022.
•	Mediante oficio GIT-DAI-0160-2022 del 19 de enero del 2022 se consulta a la Dirección Jurídica sobre la facultad de la Administración para demoler los terrenos en posesión de la CCSS. Se atiende mediante oficio GA-DJ-0786-2022 del 24 de enero del 2022. 
•	Se recibe copia oficio GIT-FID-CCSS-APHNN-BNCR-0002-2022 del 31 de enero del 2022 se remite el informe bimensual para el proyecto de la Torre de Cuidados Críticos.
•	Se recibe copia oficio GIT-FID-CCSS-APHNN-BNCR-0001-2022 del 31 de enero del 2022 se remite el oficio GIT-DAI-0212-2022 remisión revisión informe diciembre para el proyecto de la Torre de Cuidados Críticos.
•	La GIT solicita por medio del Oficio GIT-0136-2022 del 27 de enero del 2022 actualización de Proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN para el proyecto de la Torre de Cuidados Críticos del HNN.
•	Se recibe el oficio GIT-0105-2022 del 21 de enero del 2022 sobre el seguimiento al oficio de advertencia AD-ASAAI-2588-2020 referente a las acciones efectuadas en relación con el plan maestro del Proyecto.
D.	TEMAS DE COORDINACION UNIDAD GERENCIAL

•	Según lo determina el contrato del Fideicomiso 1068, se llevan a cabo reuniones semanales con la Unidad Gerencial, con el fin de ir revisando el avance del proyecto:
Se han revisado los avances del Plan Administrativo del Proyecto, la matriz de riesgos, el plan de comunicaciones, la estimación presupuestaria y el avance en la programación del cronograma.
•	Mediante el oficio GIT-0056-2022 del 13 de enero del 2022, se solicita al Banco Nacional de Costa Rica reunión con el fin de analizar la cesión de derechos de uso de los terrenos de la primera etapa del proyecto. Se atiende mediante FID-0229-2022 del 19 de enero del 2022.
•	Se recibe el oficio GIT-0105-2022 del 21 de enero del 2022 sobre el seguimiento al oficio de advertencia AD-ASAAI-2588-2020 referente a las acciones efectuadas en relación con el plan maestro del Proyecto.
•	Mediante el oficio GIT-DAI-0128-2022 se atiende el oficio FID-5094-2021 en el cual se hace la revisión y validación del PAP (Plan Administrativo de Proyecto).
•	Mediante GIT-DAI-0212-2022 del 24 de enero del 2022 se remite la revisión del informe de diciembre de la Unidad Gerencial para el Proyecto de la Torre de Cuidados Críticos Hospital Nacional de Niños Proyecto CCSS-0692.
•	Mediante GIT-DAI-0210-2022 del 24 de enero del 2022 se entrega Informe bimensual para el Proyecto de la Torre de Cuidados Críticos Hospital Nacional de Niños Proyecto CCSS-0692
•	Mediante GIT-DAI-3723-2021 del 14 de diciembre del 2021 se envía revisión del presupuesto de los costos directos del Proyecto de la Torre de Cuidados Críticos.
•	Se recibe el FID-0054-2021 con fecha del 21 de diciembre del 2021 el cual solicita la revisión y validación del Plan de Administración del Proyecto versión v2.
E.	DEMOLICION DE TERRENOS:

•	Se procedió a tramitar la licitación 2021LA-000002-0001104402 correspondiente a la Demolición de edificaciones según demanda, por parte del área de contratación de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, se informa que se adjudicó el concurso de demolición de las propiedades de la Torre de Cuidados Críticos.
•	Mediante GIT-DAI-0020-2022 del 04 de enero del 2022 se informa el estado actual de la licitación 2021LA-000002-0001104402 


F.	SINTESIS DE LOS AVALÚOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES

•	A enero del 2022 el estado de las propiedades de la primera etapa es el siguiente: las propiedades 3, 4 y 5 ya están a nombre de la CCSS, y las propiedades 2,6,7,8 y 11 la CCSS ha entrado en posesión

•	A continuación, se informan los avances de la segunda etapa: se recolecta la información para efectuar los avalúos inmobiliarios y comerciales
 



 






