La construcción va con buen ritmo. Cabe mencionar que al ingresar la empresa no estaba totalmente evacuado el EBÁIS . Se inició de lleno con los movimientos de tierra e instalación de pilotes. Nivel freático a 1.6 metros comprobado en excavación y ya anticipado en estudio de suelos. Obra gris con avance normal actualmente con estructura de techo colocada en un 70%, se esta techando, se tienen contrapisos completos, se tiene la estructura de prescintas, repellos avanzados. 

Se gestiono prorroga quedando nueva fecha de entrega 20 de Agosto 
Se gestionaron dos prorrogas adicionales la fcha de entrega actual es 30 de septiembre 2021