('Pasivo',	'CCSS-0705',	'Torres de Endoscopía Digestiva',	'Finalizado',	'16/3/21 07:59',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'José Andrés Acuña Marín',	'•	Adquirir once  (11) Sistemas Completos de Video Endoscopía Digestiva: 4 con accesorios de gatrocospios,6 con accesorios de colonoscopios, 1 con amos accesorios.',	'Adquisición de 11 Sistemas Completos de Video Endoscopía Digestiva, para el diagnóstico y enfermedades, del todo el sistema digestivo incluye  la instalación del equipamiento por parte del proveedor, la  garantía  de funcionamiento por dos años y la capacitación en la operación y mantenimiento del equipamiento, post garantía de  contrato de mantenimiento .',	NULL,	NULL,	' ₡704.373.040,00 ',	NULL,	'PFRON;#2',	' LICITACIÓN PÚBLICA  N° 2017LN-000001-3110',	'Distribuidora Óptica S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'20/7/18',	'25/9/20',	'Proyecto finalizado.',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-0705',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0705'),
('Activo',	'CCSS-0593',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Buenos Aires (T3)',	'Diseño',	'11/2/22 10:12',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Buenos Aires, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 3. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'85.000,00',	NULL,	' ₡14.850.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	21,	'Diseño (ILLM)',	5.55,	'20% Estudios Preliminares  (ILLM)',	'26/2/20',	NULL,	'\"Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de estudios técnicos entre los que destacan topografía, estudios de suelos, estudios hidráulicos e hidrológicos además de estudios ambientales.\nSe recibió la disponibilidad de Agua para este proyecto.\nSe está a la espera del resultado de los estudios técnicos.\n',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0593',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Buenos Aires',	'Buenos Aires',	'Puntarenas',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0593'),
('Activo',	'CCSS-0861',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Acosta',	'Diseño',	'11/2/22 09:04',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Acosta, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'13.702,00',	NULL,	' ₡8.500.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	26,	'Diseño (ILLM)',	33.3,	'10% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)',	'8/8/19',	NULL,	'Se recibió el primer entregable de la etapa de Anteproyecto, fue aprobado y se da inicio con el segundo entregable del anteproyecto.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0861',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Ignacio',	'Acosta',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0861'),
('Activo',	'CCSS-0862',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Aguas Zarcas',	'Diseño',	'11/2/22 09:05',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Aguas Zarcas, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'9.768,00',	NULL,	' ₡9.400.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano',	27,	'Diseño (A+ILLM)',	87.5,	'Documento de especificaciones técnicas  (A+ILLM)',	'8/8/19',	NULL,	'La fecha de apertura de ofertas del ADCEM #3  está programada para el 28 de febrero del 2022.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0862',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Aguas Zarcas',	'San Carlos',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0862'),
('Activo',	'CCSS-0863',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Aguirre',	'Terreno',	'11/2/22 09:05',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Aguirre, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	NULL,	NULL,	' ₡9.325.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	16,	'Terreno (ILLM)',	20,	'20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'26/2/20',	NULL,	'Se esta a la espera de la nueva revisión de la Procuraduría General de la República (PGR).\nSe están gestionando el estudio Aeronáutico .\nEl proyecto está incluido en la contratación de anteproyectos por roles que está por salir a principios del año 2022.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0863',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Quepos',	'Quepos',	'Puntarenas',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0863'),
('Activo',	'CCSS-0864',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Alajuela Sur',	'Terreno',	'11/2/22 09:07',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Alajuela Sur, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	NULL,	NULL,	' ₡11.125.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	16,	'Terreno (ILLM)',	20,	'20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'26/2/20',	NULL,	'Para llevar a cabo este proyecto se está tramitando una donación en colaboración con el Ministerio de Justicia y Paz y la Municipalidad de Alajuela; para llevar a cabo esta donación se debe tramitar un acuerdo interinstitucional y un convenio de Ley. Ambos documentos están siendo revisados por el área técnica y legal de las instituciones involucradas.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0864',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Alajuela',	'Alajuela',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0864'),
('Activo',	'CCSS-0865',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Cariari',	'Contratación',	'11/2/22 09:07',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Cariari, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'50.000,00',	NULL,	' ₡10.130.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano',	36,	'Contratación (A+ILLM)',	65.28,	'Recomendación técnica emitida  (A+ILLM)',	'31/7/19',	NULL,	'Se recibió el primer entregable de la etapa de anteproyecto, se aprobó y se dio inicio al segundo entregable de la misma etapa.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0865',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Cariari',	'Pococí',	'Limón',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0865'),
('Activo',	'CCSS-0867',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Cóbano',	'Diseño',	'11/2/22 09:09',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Cóbano, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'10.000,00',	NULL,	' ₡8.500.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano',	22,	'Diseño (A+ILLM)',	25,	'40% Estudios Preliminares  (A+ILLM)',	'8/8/19',	NULL,	'El proyecto será incluido en el proceso de licitación ADCEM 4  (Cóbano-Nicoya-Garabito). Se está elaborando el plan funcional.\n',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0867',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Cóbano',	'Puntarenas',	'Puntarenas',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0867'),
('Activo',	'CCSS-0868',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Desamparados 3',	'Diseño',	'11/2/22 09:09',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Desamparados, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'109.840,00',	NULL,	' ₡8.500.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	21,	'Diseño (ILLM)',	5.55,	'20% Estudios Preliminares  (ILLM)',	'8/8/19',	NULL,	'Se está en desarrollo del cartel para la contratación de los servicios de anteproyecto por Roles.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0868',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Desamparados',	'Desamparados',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0868'),
('Activo',	'CCSS-0869',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Garabito',	'Diseño',	'11/2/22 09:11',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Garabito, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'14.529,00',	NULL,	' ₡10.130.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano',	22,	'Diseño (A+ILLM)',	25,	'40% Estudios Preliminares  (A+ILLM)',	'8/8/19',	NULL,	'El proyecto será incluido en el proceso de licitación ADCEM 4  (Cóbano-Nicoya-Garabito) está programado para dar inicio en mayo del 2022.\nSe está realizando adecuaciones al plan funcional de acuerdo a indicaciones.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0869',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Jacó',	'Garabito',	'Puntarenas',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0869'),
('Activo',	'CCSS-0870',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Goicoechea 2 (T2)',	'Terreno',	'11/2/22 09:12',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Goicoechea, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 2. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	NULL,	NULL,	' ₡16.600.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	16,	'Terreno (ILLM)',	20,	'20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'26/2/20',	NULL,	'Se continúa con los estudios preliminares, y consultas de viabilidades técnicas para usar el terreno de la Clínica Ricardo Jiménez para llevar a cabo este proyecto. \nSe están gestionando los carteles para los estudios de disponibilidades. Se incluyó el terreno en el Adenda 3 y en la adenda 4 para lleya que habría que realizar la demolición de las edificaciones existentes en este terreno.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0870',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Guadalupe',	'Goicoechea',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0870'),
('Activo',	'CCSS-0871',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Grecia',	'Terreno',	'11/2/22 09:00',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Grecia, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	NULL,	NULL,	' ₡10.325.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	18,	'Terreno (ILLM)',	60,	'60% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'26/2/20',	NULL,	'Se publicó la segunda fase del concurso de compra de terreno.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0871',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Grecia',	'Grecia',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0871'),
('Activo',	'CCSS-0872',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Guápiles (T2)',	'Terreno',	'11/2/22 09:16',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Guápiles, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 2. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'10.000,00',	NULL,	' ₡11.500.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	16,	'Terreno (ILLM)',	20,	'20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'31/7/19',	NULL,	'Se encuentra en búsqueda de una opción de terreno en la zona. La propuesta actual es una porción de la finca El Diamante por parte del Instituto Nacional de Innovación y Trasferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). Se está trabajando en los estudios preliminares y técnicos para esta opción.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0872',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Guápiles',	'Pococí',	'Limón',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0872'),
('Activo',	'CCSS-0873',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Heredia - Cubujuquí (T3)',	'Diseño',	'11/2/22 09:23',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Heredia-Cubujuquí, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 3. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'14.360,00',	NULL,	NULL,	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	21,	'Diseño (ILLM)',	5.55,	'20% Estudios Preliminares  (ILLM)',	'26/2/20',	NULL,	'Se están realizado las gestiones para la unificación de los diferentes planos catastrados que confirmaban el terreno. Se está en proceso de arrendamiento de  un edificio para el traslado de los funcionarios que están laborando en la infraestructura del Antiguo Hospital de Heredia y que luego la DAI proceda a contratar la demolición de los edificios existentes en el terreno. Se están realizado las gestiones para obtener las diferentes disponibilidades y está en proceso de elaboración de los diferentes carteles para los estudios de viabilidad del terreno. ',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0873',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Heredia',	'Heredia',	'Heredia',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0873'),
('Activo',	'CCSS-0874',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Heredia - Virilla',	'Terreno',	'11/2/22 09:24',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Heredia-Virilla, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1 \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	NULL,	NULL,	' ₡11.225.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	16,	'Terreno (ILLM)',	20,	'20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'26/2/20',	NULL,	'Se está gestionando las disponibilidades y viabilidades del terreno para lo cual se trabaja con los carteles y solicitudes correspondientes. Se incluyó el terreno en la Adenda #3 y adenda #4 al contrato del Fideicomiso para poder ejecutar el proyecto en el terreno que actualmente utiliza el Área de Salud de Guararí de Heredia.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0874',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Heredia',	'Heredia',	'Heredia',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0874'),
('Activo',	'CCSS-0875',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud La Fortuna',	'Ejecución',	'11/2/22 09:25',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de La Fortuna, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'15.000,00',	'4.915,35',	' ₡8.078.214.543,20 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	'Constructora Navarro y Avilés S.A.',	'Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano',	45,	'Ejecución (A+ILLM)',	1.6,	'10% Estudios Técnicos y anteproyecto  (A+ILLM)',	'19/8/19',	NULL,	'Se envió a la empresa constructora observaciones del segundo entregable también se incluyó las observaciones que solicitó la Gerencia Médica. ',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UT',	'GIT-UTC',	'CCSS-0875',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'La Fortuna',	'San Carlos',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0875'),
('Activo',	'CCSS-0876',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud La Unión',	'Contratación',	'11/2/22 09:29',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de La Unión, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'10.126,00',	NULL,	' ₡10.130.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano',	36,	'Contratación (A+ILLM)',	65.28,	'Recomendación técnica emitida  (A+ILLM)',	'8/8/19',	NULL,	'A.S La Unión esta incluido en el concurso ADCEM #2, se le adjudicó a la empresa Vanderlaat y Jiménez, el proceso de adjudicación continua en resolución de apelación en la CGR.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0876',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Tres Ríos',	'La Unión',	'Cartago',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0876'),
('Activo',	'CCSS-0877',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Liberia',	'Terreno',	'11/2/22 09:37',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Liberia, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'15.000,00',	NULL,	' ₡12.060.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	16,	'Terreno (ILLM)',	20,	'20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'31/7/19',	NULL,	'Se están realizando estudios técnicos requeridos para establecer la viabilidad del nuevo terreno ofrecido por la Municipalidad de Liberia para la construcción de la Sedes de Área de Salud, Sucursal y Dirección Regional de Sucursales.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0877',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Liberia',	'Liberia',	'Guanacaste',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0877'),
('Activo',	'CCSS-0878',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Moravia',	'Terreno',	'11/2/22 09:38',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Moravia, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	NULL,	NULL,	' ₡11.108.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	16,	'Terreno (ILLM)',	20,	'20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'26/2/20',	NULL,	'Se está realizando estudios preliminares a un terreno propuesto para donación por parte de la Municipalidad de Moravia.\nLa UAP  inició el proceso de contratación de estos estudios preliminares.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0878',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Vicente',	'Moravia',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0878'),
('Activo',	'CCSS-0879',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Nicoya',	'Diseño',	'11/2/22 09:38',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Nicoya, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'26.941,00',	NULL,	' ₡8.500.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano',	22,	'Diseño (A+ILLM)',	25,	'40% Estudios Preliminares  (A+ILLM)',	'8/8/19',	NULL,	'El proyecto será incluido en el proceso de licitación ADCEM 4  (Cóbano-Nicoya-Garabito) está programado para dar  inicio en mayo del 2022.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0879',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Nicoya',	'Nicoya',	'Guanacaste',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0879'),
('Activo',	'CCSS-0880',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Orotina - San Mateo',	'Ejecución',	'11/2/22 09:39',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Orotina-San Mateo, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'13.482,41',	'5.191,31',	' ₡8.303.308.000,00 ',	'Monto tomado de la orden de inicio',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano',	45,	'Ejecución (A+ILLM)',	1.6,	'10% Estudios Técnicos y anteproyecto  (A+ILLM)',	'31/7/19',	NULL,	'Se envió a la empresa constructora observaciones del segundo entregable también se incluyó las observaciones que solicitó la Gerencia Médica.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0880',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Orotina',	'Orotina',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0880'),
('Activo',	'CCSS-0881',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Paraíso - Cervantes',	'Terreno',	'11/2/22 09:40',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Paraíso-Cervantes, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	NULL,	NULL,	' ₡9.350.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	17,	'Terreno (ILLM)',	40,	'40% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'26/2/20',	NULL,	'Se están realizando las gestiones de donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Paraíso. Se está gestionando el proceso de proyecto de Ley para tal fin. Se están realizando los estudios preliminares de la propiedad propuesta para valorar si cumple con lo requerido para este proyecto. Los resultados del estudio Neotectónico para este terreno indican que la existencia de una falla tectónica pero por su  distancia no afecta las obras planteadas .',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0881',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Paraíso',	'Paraíso',	'Cartago',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0881'),
('Activo',	'CCSS-0882',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Pérez Zeledón (T2)',	'Diseño',	'11/2/22 09:41',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Pérez Zeledón mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 2. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'26.516,00',	NULL,	' ₡12.830.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	21,	'Diseño (ILLM)',	5.55,	'20% Estudios Preliminares  (ILLM)',	'8/8/19',	NULL,	'Se está en desarrollo del cartel para la contratación de los servicios de anteproyecto por Roles .',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0882',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Isidro de El General',	'Pérez Zeledón',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0882'),
('Activo',	'CCSS-0883',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Poás',	'Terreno',	'11/2/22 11:00',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Poás de Alajuela, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	NULL,	NULL,	' ₡9.722.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	16,	'Terreno (ILLM)',	20,	'20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'26/2/20',	NULL,	'Se elaboró un borrador de convenio con la Municipalidad de Poás para realizar la donación del terreno a la CCSS para dicha construcción, el mismo esta siendo revisado por ambas partes.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0883',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Pedro',	'Poás',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0883'),
('Activo',	'CCSS-0884',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud San Ramón',	'Terreno',	'11/2/22 09:00',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de San Ramón, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	NULL,	NULL,	' ₡11.900.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	18,	'Terreno (ILLM)',	60,	'60% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'26/2/20',	NULL,	'Se publicó la segunda fase del concurso de compra de terreno.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0884',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Ramón',	'San Ramón',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0884'),
('Activo',	'CCSS-0885',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Talamanca (T2)',	'Diseño',	'11/2/22 10:07',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Talamanca, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 2. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'20.000,00',	NULL,	' ₡10.130.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	26,	'Diseño (ILLM)',	33.3,	'10% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)',	'8/8/19',	NULL,	'Se recibió el primer entregable de la etapa de anteproyecto y se dio inicio al segundo entregable de la etapa de anteproyecto.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0885',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Bratsi',	'Talamanca',	'Limón',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0885'),
('Activo',	'CCSS-1007',	'Dirección Regional Central de Sucursales',	'Diseño',	'12/1/22 14:53',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Dirección Regional Central de Sucursales, mediante la construcción de un edificio que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde un buen servicio a los usuarios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Dirección Regional Central de Sucursales. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'1.710,00',	NULL,	' ₡1.340.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	21,	'Diseño (ILLM)',	5.55,	'20% Estudios Preliminares  (ILLM)',	'1/7/20',	NULL,	'Se está en desarrollo del cartel para la contratación de los servicios de anteproyecto por Roles.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-1007',	'Sucursales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional ',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1007'),
('Activo',	'CCSS-0993',	'Sucursal de Cóbano',	'Inicio',	'14/2/22 14:20',	'Plataforma Servicios DAI',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Sucursal de Cóbano, mediante la construcción de un edificio que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde un buen servicio a los usuarios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sucursal de Cóbano. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'380,00',	NULL,	' ₡300.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano',	0,	'Inicio (A+ILLM)',	0,	'Inicio  (A+ILLM)',	'1/7/20',	NULL,	'El proyecto será incluido en el proceso de licitación ADCEM 4  (Cóbano-Nicoya-Garabito). Se está elaborando el plan funcional.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0993',	'Sucursales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Cóbano',	'Puntarenas',	'Puntarenas',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0993'),
('Activo',	'CCSS-0996',	'Sucursal de Guápiles',	'Terreno',	'11/2/22 10:09',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Sucursal de Guápiles, mediante la construcción de un edificio que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde un buen servicio a los usuarios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sucursal de Guápile. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'855,00',	NULL,	' ₡669.465.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	16,	'Terreno (ILLM)',	20,	'20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'1/7/20',	NULL,	'Se encuentra en búsqueda de una opción de terreno en la zona. La propuesta actual es una porción de la finca El Diamante por parte del Instituto Nacional de Innovación y Trasferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). Se está trabajando en los estudios preliminares y técnicos para esta opción.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0996',	'Sucursales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Guápiles',	'Pococí',	'Limón',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0996'),
('Activo',	'CCSS-1012',	'Sucursal de Pérez Zeledón',	'Diseño',	'11/2/22 10:09',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Sucursal de Pérez Zeledón, mediante la construcción de un edificio que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde un buen servicio a los usuarios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sucursal de Pérez Zeledón. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'950,00',	NULL,	' ₡743.850.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	21,	'Diseño (ILLM)',	5.55,	'20% Estudios Preliminares  (ILLM)',	'1/7/20',	NULL,	'Se está en desarrollo del cartel para la contratación de los servicios de anteproyecto por Roles .',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-1012',	'Sucursales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Isidro de El General',	'Pérez Zeledón',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1012'),
('Activo',	'CCSS-1008',	'Sucursal de Quepos',	'Terreno',	'11/2/22 10:10',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Sucursal de Quepos, mediante la construcción de un edificio que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde un buen servicio a los usuarios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sucursal de Quepos. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'570,00',	NULL,	' ₡446.310.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	16,	'Terreno (ILLM)',	20,	'20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'1/7/20',	NULL,	'Se esta a la espera de la nueva revisión de la Procuraduría General de la República (PGR).\nSe están gestionando el estudio Aeronáutico .\nEl proyecto está incluido en la contratación de anteproyectos por roles que está por salir a principios del año 2022.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-1008',	'Sucursales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Quepos',	'Quepos',	'Puntarenas',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1008'),
('Activo',	'CCSS-0692',	'Torre de Cuidados Críticos Hospital Nacional de Niños \n(Torre de la Esperanza)',	'Terreno',	'18/2/22 14:45',	'Ana Gabriela Echavarría Chacón',	'Alexánder Vega Romero',	'Ana Gabriela Echavarría Chacón',	'Brindar un servicio que reúna las condiciones óptimas para la atención de pacientes neonatos, pediátricos y adolescentes, asegurando que se cumpla con los requerimientos necesarios en infraestructura, equipamiento y recurso humano, de manera integral para garantizar los procesos en los servicios que contemplará la Torre de Cuidados Críticos del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Saénz Herrera.\n	Identificar los elementos técnicos del recurso físico que se deben vincular para formular la necesidad ante la construcción de la Torre de Cuidados Críticos, con el fin de cumplir con los parámetros clínicos en la atención del paciente.\n	Formular una lista con equipos e insumos médicos requeridos para ejecutar procesos de baja, media y alta complejidad, para garantizar la seguridad y calidad en los procedimientos clínicos que involucran la atención de pacientes críticos. \n	Estimar los costos y áreas de recurso físico para la construcción de la Torre de Cuidados Críticos. \n	Conceptualizar arquitectónicamente el Plan Maestro de la Torre de Cuidados Críticos\n	Establecer las etapas del desarrollo del Plan Maestro de la Torre de Cuidados Críticos.\n',	'El Proyecto, consiste en el desarrollo de un Plan Maestro Arquitectónico para el Hospital Nacional de Niños, que consta de 2 etapas constructivas y una etapa de actualización del edificio actual. La primera de ellas es la Construcción y Equipamiento del Edificio de cuidados críticos denominada, “TORRE DE ESPERANZA”, que formará parte del complejo hospitalario del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera. \nIncorpora áreas para la atención de cuidados críticos de pacientes, áreas de apoyo al tratamiento y diagnóstico y áreas de soporte administrativo y logístico respectivas. \nEl proyecto se desarrollará en dos etapas\nEl Hospital Nacional de Niños ha definido que para una primera etapa se contemplan los servicios más críticos del Hospital que se describen a continuación: \n•	Servicio de Cuidados Intensivos Neonatal\n•	Servicio de Cuidados Intensivos Polivalente Pediátrico\n•	Unidad de Cuidados Integral del Niño con Quemaduras\no	Unidad de Hospitalización \no	Área de atención ambulatoria\no	Área de Rehabilitación\n\n•	Bloque Quirúrgico\no	Salas de operaciones especializadas\n	Trauma\n	Emergencias\n	Cirugía Neonatal\n	Ortopedia\n	Cardiovascular\n	Trasplante\n	Neurocirugía\n	Otros\no	Unidad de Radiología Intervencionista y Hemodinamia\no	Sala de procedimientos quirúrgicos del paciente quemado\n\n•	Central de esterilización y equipos\n•	Unidad Asistencial del Diagnóstico y Tratamiento por imágenes\no	Salas de Rayos X Convencional\no	Salas de Rayos X Especializada\no	Salas de Ultrasonidos\no	Sala de estudios maxilares\no	Sala de procedimientos intervencionista guiados por ultrasonido\no	Sala de tomografía\no	Sala de resonancia magnética\n\n•	Área de Abordaje y Estabilización del Paciente Crítico- Emergencias\n•	Procesamiento, almacenamiento y distribución de hemoderivados- Banco de Sangre\n•	Laboratorio Clínico Satélite\no	Área de Hematología – Coagulación – Tromboelastometría\no	Área Química Clínica \no	Área de Gasometría\no	Área de Uroanálisis – Parasitología \no	Área de Microbiología \n\n•	Unidad de Terapia Respiratoria\n•	Farmacia Satélite\n•	Centro de acopio\n•	Gestión informática\n•	Gestión del Mantenimiento\n•	Unidad de Soporte Administrativo y Logístico\n\nDefinición de los servicios 2 Etapa\nPara una segunda etapa estarían los siguientes servicios:\n\nÁrea Ciencias del Desarrollo y la Conducta\n	Servicio de Neurodesarrollo\n	Servicio de Psiquiatría y Psicología\n	Servicio de atención integral del Adolescente\n\nÁrea de Ciencias del Movimiento\n	Servicio de Fisiatría y Rehabilitación\n	Laboratorio de Marcha\n\nÁrea de Investigación y Desarrollo\n	Área de aféresis y terapia celular\n	Área de Investigación, diagnóstico y tratamiento en genética\n	Área de tecnologías de información y telemedicina\n	Unidades de Bioética\n',	'8.770,00',	'39.430,00',	' ₡73.800.000.000,00 ',	'El costo de inversión preliminar de la primera etapa es de US$ 120,000,000 (ciento veinte millones de dólares) para construcción, equipamiento y servicios técnicos en arquitectura e ingeniería. ',	'FODESAF;#7',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	19,	'Terreno (ILLM)',	80,	'80% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'9/10/19',	'21/5/24',	'\nA.	SEGUIMIENTO A LOS AVALÚOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ETAPA 1 Y 2\n\nPropiedad 10:\n•	Se tramita el oficio EXPRO-DAI-0010-2022 del 20 de enero del 2022 en el cual se recuerda la solicitud de la información a la Inquilina.\nPropiedad 12:\n•	Se tramita el oficio EXPRO-DAI-0006-2022 del 19 de enero del 2022 en el cual se responde consulta de inquilino.\n•	Se tramita el oficio EXPRO-DAI-0008-2022 del 19 de enero del 2022 en el cual se responde consulta de inquilino.\nPropiedad 15:\n•	Se tramita el oficio EXPRO-DAI-0001-2022 del 12 de enero del 2022 en el cual se recuerda la solicitud de la información al Inquilino.\n•	Se tramita el oficio EXPRO-DAI-0002-2022 del 12 de enero del 2022 en el cual se recuerda la solicitud de la información al Inquilino.\n•	Se tramita el oficio EXPRO-DAI-0003-2022 del 12 de enero del 2022 en el cual se recuerda la solicitud de la información al Inquilina.\n•	Se tramita el oficio EXPRO-DAI-0004-2022 del 12 de enero del 2022 en el cual se recuerda la solicitud de la información al Inquilina.\nB.	COORDINACIONES PANI:\n\n•	Mediante el oficio GIT-DAI-0071-2022 del 11 de enero del 2022 se atiende el oficio PANI-DFC-OF-0955-2021.\nC.	COORDINACIONES CON UNIDADES CCSS\n\n•	Se recibe el GIT-0033-2022 del 11 de enero del 2022, se nos informa sobre las coordinaciones que hay que efectuar con la Gerencia de Pensiones para las puestas en posesión de las diferentes propiedades.\n•	Se recibe oficio DSI-AISI-1365-2021 del 15 de diciembre del 2021 en el cual se solicita información complementaria sobre las propiedades que son parte del proyecto de la Torre de la Esperanza.\n•	Se envía el oficio GIT-DAI-0078-2022 del 13 de enero del 2022 en el cual se atiende el oficio DSI-AISI-1365-2021.\n•	Mediante oficio GIT-DAI-0219-2022 se atiende oficio AI-37-2022 y entrega de Informe solicitado por la Auditoria del Proyecto de la Torre de Cuidados Críticos Hospital Nacional de Niños.\n•	Mediante GIT-DAI-0127-2022 del 17 de enero del 2022 se informa al Hospital Nacional de Niños la toma de posesión de la propiedad 1.\n•	Mediante GIT-DAI-0154-2022 del 19 de enero del 2022 se realizan las coordinaciones con el Hospital Nacional de Niños y es atendido mediante el oficio DA-027-2022 del 20 de enero del 2022.\n•	Mediante oficio GIT-DAI-0160-2022 del 19 de enero del 2022 se consulta a la Dirección Jurídica sobre la facultad de la Administración para demoler los terrenos en posesión de la CCSS. Se atiende mediante oficio GA-DJ-0786-2022 del 24 de enero del 2022. \n•	Se recibe copia oficio GIT-FID-CCSS-APHNN-BNCR-0002-2022 del 31 de enero del 2022 se remite el informe bimensual para el proyecto de la Torre de Cuidados Críticos.\n•	Se recibe copia oficio GIT-FID-CCSS-APHNN-BNCR-0001-2022 del 31 de enero del 2022 se remite el oficio GIT-DAI-0212-2022 remisión revisión informe diciembre para el proyecto de la Torre de Cuidados Críticos.\n•	La GIT solicita por medio del Oficio GIT-0136-2022 del 27 de enero del 2022 actualización de Proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN para el proyecto de la Torre de Cuidados Críticos del HNN.\n•	Se recibe el oficio GIT-0105-2022 del 21 de enero del 2022 sobre el seguimiento al oficio de advertencia AD-ASAAI-2588-2020 referente a las acciones efectuadas en relación con el plan maestro del Proyecto.\nD.	TEMAS DE COORDINACION UNIDAD GERENCIAL\n\n•	Según lo determina el contrato del Fideicomiso 1068, se llevan a cabo reuniones semanales con la Unidad Gerencial, con el fin de ir revisando el avance del proyecto:\nSe han revisado los avances del Plan Administrativo del Proyecto, la matriz de riesgos, el plan de comunicaciones, la estimación presupuestaria y el avance en la programación del cronograma.\n•	Mediante el oficio GIT-0056-2022 del 13 de enero del 2022, se solicita al Banco Nacional de Costa Rica reunión con el fin de analizar la cesión de derechos de uso de los terrenos de la primera etapa del proyecto. Se atiende mediante FID-0229-2022 del 19 de enero del 2022.\n•	Se recibe el oficio GIT-0105-2022 del 21 de enero del 2022 sobre el seguimiento al oficio de advertencia AD-ASAAI-2588-2020 referente a las acciones efectuadas en relación con el plan maestro del Proyecto.\n•	Mediante el oficio GIT-DAI-0128-2022 se atiende el oficio FID-5094-2021 en el cual se hace la revisión y validación del PAP (Plan Administrativo de Proyecto).\n•	Mediante GIT-DAI-0212-2022 del 24 de enero del 2022 se remite la revisión del informe de diciembre de la Unidad Gerencial para el Proyecto de la Torre de Cuidados Críticos Hospital Nacional de Niños Proyecto CCSS-0692.\n•	Mediante GIT-DAI-0210-2022 del 24 de enero del 2022 se entrega Informe bimensual para el Proyecto de la Torre de Cuidados Críticos Hospital Nacional de Niños Proyecto CCSS-0692\n•	Mediante GIT-DAI-3723-2021 del 14 de diciembre del 2021 se envía revisión del presupuesto de los costos directos del Proyecto de la Torre de Cuidados Críticos.\n•	Se recibe el FID-0054-2021 con fecha del 21 de diciembre del 2021 el cual solicita la revisión y validación del Plan de Administración del Proyecto versión v2.\nE.	DEMOLICION DE TERRENOS:\n\n•	Se procedió a tramitar la licitación 2021LA-000002-0001104402 correspondiente a la Demolición de edificaciones según demanda, por parte del área de contratación de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, se informa que se adjudicó el concurso de demolición de las propiedades de la Torre de Cuidados Críticos.\n•	Mediante GIT-DAI-0020-2022 del 04 de enero del 2022 se informa el estado actual de la licitación 2021LA-000002-0001104402 \n\n\nF.	SINTESIS DE LOS AVALÚOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES\n\n•	A enero del 2022 el estado de las propiedades de la primera etapa es el siguiente: las propiedades 3, 4 y 5 ya están a nombre de la CCSS, y las propiedades 2,6,7,8 y 11 la CCSS ha entrado en posesión\n\n•	A continuación, se informan los avances de la segunda etapa: se recolecta la información para efectuar los avalúos inmobiliarios y comerciales\n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n',	'	PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO\n\nesta en revisión la Matriz del proceso del proyecto',	'GIT-DAI',	'CCSS-0692',	'Hospitales Especializados',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	'9.934279',	'-84.087588',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0692'),
('Activo',	'CCSS-0899',	'Acondicionamiento de la infraestructura del edificio de Radiocomunicaciones Uruca',	'Contratación',	'10/2/22 15:54',	'Marco Vinicio Ramírez Gómez',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Marco Vinicio Ramírez Gómez',	'Dotar al edificio de Radiocomunicaciones de una solución que brinde seguridad, resguardo y custodia de los equipos y adicionalmente que el personal tenga las condiciones óptimas para laborar.\n\n\n',	'Este proyecto consiste en readecuar el edificio con el propósito de otorgar a los equipos y demás componentes del Sistema de Radiocomunicación las condiciones adecuadas en cuanto a seguridad resguardo y custodia, así como mejorar las condiciones de espacio.',	'54.700,00',	'250,00',	' ₡346.337.939,57 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	53,	'Contratación (IDI)',	23.04,	'Cartel finalizado (IDI)',	'1/11/22',	'9/2/24',	'\nAl 10 de febrero ocurren lo siguientes cambios:\n\nSe encuentra al día según el cronograma. Así mismo, se encuentra atrasado  según las ultimas metas aprobadas del Portafolio Institucional de poyectos de Inversión (PIPI) \n\nAdemás, se realizaron las siguientes acciones:\n\n1. El 27 de enero se hace entrega de la documentación completa del proyecto radiocomunicaciones tomando en cuenta las observaciones de la GIT, la UCA y las correcciones hechas a los carteles de Calderas del Hospital México y del proyecto de Los aires acondicionados Limón.\n\n2. El 4 de febrero se recibe el oficio GIT-0168-2022 referente a la Certificación Presupuestaria para el proyecto de Radiocomunicaciones.\n\n3.  Se está a la espera de la confirmación según disponibilidad por parte de la UCA para realizar la inclusión del proyecto a la plataforma SICOP.\n\n\n \n\n',	'\n\n\n\n\n',	'GIT-DMI',	'CCSS-0899',	'Administrativos y Logísticos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	'9.954574',	'-84.116076',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0899'),
('Activo',	'CCSS-0980',	'Mejoras pluviales en estacionamiento CAIS Desamparados',	'Contratación',	'23/2/22 15:00',	'Karla Vanessa Castillo Villalta',	'Alexánder Vega Romero',	'Karla Vanessa Castillo Villalta',	'Actualmente, el terreno de la Clínica tiene dos ingresos externos de aguas pluviales mezcladas con aguas negras provenientes de colectores que recogen aguas de viviendas y negocios cercanos. Estas tuberías a su vez están conectadas al tanque de retardo del CAIS y descargan a través de una servidumbre de paso hacia el Río Cucubres. Adicionalmente, se presenta ingreso de las aguas pluviales por los frentes del terreno en vista de que no hay red de alcantarillado público al estar la Clínica debajo del nivel de calle. \nEl objetivo del proyecto es anular por completo el ingreso de aguas ajenas al CAIS, por medio de su entubamiento en vía pública hasta el Río Cucubres.\n',	'Contratar una empresa constructora con experiencia demostrada, para que ejecute el diseño y la construcción de las mejoras en el Sistema Pluvial del CAIS de Desamparados, provincia de San José. Esta contratación deberá desarrollarse de acuerdo con los estudios preliminares, anteproyecto y términos de referencia.\n\nPara este objeto, la constructora deberá gestionar los permisos respectivos además de todo lo relacionado con la instalación de servicios temporales, necesarios para ejecutar el proyecto. La ejecución del objeto contractual se deberá desarrollar cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional. Para ello la empresa deberá realizar los diseños requeridos, elaborar las especificaciones técnicas, gestionar los visados, permisos, patentes, entre otros, necesarios para ejecutar la construcción del proyecto.\n',	'14.196,16',	NULL,	' ₡407.150.903,64 ',	'El costo del proyecto fue actualizado el 09 de diciembre de 2021 (TC: 642,65)',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	52.5,	'Contratación (IDI)',	19.2,	'80% Elaboración del Cartel de Contratación  (IDI)',	NULL,	NULL,	'Actualmente el cartel se encuentra en la fase de revisión final para publicación.\n\nSe ha trabajado en:\n•	Actualización de planos constructivos, términos de referencia civiles, solicitud de certificación presupuestaria. \n\n\n',	'-RH-01 Personal no capacitado: No se ha materializado.\n-RH-02 Falta de recurso humano: No se ha materializado.\n-OP-04 No aplica la normativa vigente: No se ha materializado.\n-OP-05 Inadecuada gestión de planificación: No se ha materializado.\n-OP-14 Falta de disponibilidad de medio de transporte: No se ha materializado.\n-FI-01 Presupuesto insuficiente: No se ha materializado.\n-CA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores: No se ha materializado.\n-LE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: No se ha materializado.\n-EX04 Desastres naturales: No se ha materializado.\n-EX06 Motines, huelgas, manifestaciones sociales, paros: No se ha materializado.\n-TI-02 Fallas en la conectividad de los sistemas de información: No se ha materializado.\n-CO-01 Tráfico de influencias (injerencia política): No se ha materializado. \n-FI-02 Inadecuada gestión del presupuesto (subejecución presupuestaria): No se ha materializado.\n-TI-04 Funcionario no tiene accesos a los sistemas de información requeridos: No se ha materializado.\n-TI-05 Pérdida de información digital: No se ha materializado.\n-OP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable: No se ha materializado.\n-OP-03 Debilidades en el monitoreo, supervisión y control de las actividades: No se ha materializado.\n-OP-06 Inadecuada comunicación de la información de los usuarios: No se ha materializado.\n-EX02 Epidemias: No se ha materializado.\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0980',	'CAIS',	'Infraestructura',	'Área De Salud Desamparados 3 (DESAMPARADOS 3)',	NULL,	'Desamparados',	'Desamparados',	'San José',	'9.893935',	'-84.065196',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0980'),
('Activo',	'CCSS-0936',	'Sistema de tratamiento de Aguas Residuales en la Sede Médica del Área de Salud de El Guarco',	'Diseño',	'14/2/22 08:47',	'Juan Francisco Piedra Segura',	'Róger Valverde Jiménez',	'Juan Francisco Piedra Segura',	'Mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales de la Sede Médica de el Área de Salud de El Guarco. ',	'De momento se proyecta la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales de aireación extendida, con una tubería de desfogue de aproximadamente 500 metros, cuya trayectoria debe definirse. \n\n',	'150,00',	'90,00',	' ₡120.000.000,00 ',	'Es un monto estimado según proyectos de similar alcance realizados anteriormente. ',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	34,	'Diseño (ILLM)',	77.7,	'90% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Se obtuvo el permiso de vertido mediante resolución R-2137-2021-AGUAS-MINAE.\nSe ingresa permiso de ubicación ante el Ministerio de Salud. \nSe ingresa permiso de intervención en el dique, en el margen del río Reventado, ante la CNE.  ',	'Trámites de los permisos, dependen de instituciones externas que están fuera del alcance de la DAPE. \n\nEl proyecto requiere de trámites adicionales ante el MOPT y la CNE (aún en consultas) puede  afectar los plazos del proyecto.  \n\n',	'GIT-DAPE',	'CCSS-0936',	'Tratamiento de Aguas Residuales',	'Ingeniería Ambiental ',	'Área De Salud El Guarco (EL GUARCO)',	NULL,	'El Tejar',	'El Guarco',	'Cartago',	'9.855269',	'-83.949474',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0936'),
('Activo',	'CCSS-1063',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 San Miguel, Área de Salud Naranjo',	'Diseño',	'10/2/22 14:16',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'César Zúñiga Montero',	'Dotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 1 San Miguel del Área de Salud Naranjo.',	'Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.',	'912,74',	'407,57',	' ₡520.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	47,	'Diseño (IDI)',	89.91,	'Documento de especificaciones técnicas (IDI)',	NULL,	NULL,	'Continúa pendiente aspectos de seguridad y vigilancia, para ser incluidos en las especificaciones técnicas.',	'OP-05 Inadecuada gestión de la planificación.\nFI-02 Inadecuada gestión del presupuesto.\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores.\nCA-02 Falta de proveedores.\nSS-04 Accidente y/o enfermedad laboral.\nEX-04 Desastres naturales.\nOP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable.\nLE-02 Usuario no presente la documentación requerida.',	'DR. Central Norte',	'CCSS-1063',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais San Miguel (NARANJO)',	NULL,	'San Miguel',	'Naranjo',	'Alajuela',	'10.072899675185905',	'-84.3955641530927',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1063'),
('Activo',	'CCSS-0890',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Tipo 2 Llanos de Santa Lucía',	'Diseño',	'10/12/21 08:27',	'Gerardo Enrique Orozco Masís',	'Verni Manuel Vega Vargas',	'Gerardo Enrique Orozco Masís',	'Construccion y equipamiento EBAIS Llanos de Santa Lucia.',	'El EBAIS de Llanos de Santa Lucia, contara con los siguientes ambientes, de acuerdo a las necesidades del Area de Salud de Paraíso mediante el Plan funcional.\n\n•	Recepción (“Plataforma de Servicios”) \n•	Archivo Clínico \n•	Sala de Espera \n•	Procedimientos de Enfermería: \n	Preconsulta \n	Inyectables \n	Vacunación \n	Curaciones Sépticas \n	Curaciones Asépticas \n	Cirugía Menor \n	Inhaloterapia \n	Observación de Pacientes \n	Lavado y Esterilizado de Material \n•	Consultorio Médico \n•	Consultorio Enfermera Obstetra \n•	Consultorio de Odontología \n•	Farmacia \n•	Cubículo Multiuso \n•	Recepción de pacientes con las muestras de heces y orina \n•	Cubículos para toma de muestras \n•	Cuarto de comunicaciones y UPS \n•	Cubículo Atención Primaria \n•	Aula Multiuso \n•	Bodega \n•	Cuarto de Aseo \n•	Eliminación de Residuos \n•	Garaje \n•	Estacionamiento Silla de Ruedas y Camillas \n•	Comedor \n•	Servicios Sanitarios para público \n•	Servicios Sanitarios para personal \n•	Obras complementarias\n',	'1.758,71',	'450,00',	' ₡738.000.000,00 ',	'Montos preliminares, lo cual se deberán de ajustar una vez finalizados los planos constructivos.',	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	21,	'Diseño (IDI)',	3.33,	'20% Estudios Preliminares (IDI)',	'27/11/20',	'30/4/24',	'Se hace de conocimineto mediante oficio GM-DRSS-DRIPSSCS-ING-228-2021del 14 marzo del 2021, al Area de Salud de Paraiso proceder con la reserva presupuestaria para el inicio de los estudios de suelos.\n',	'No hay riesgos asociados en esta etapa, hasta no contar con el estudio geotécnico de mecánica de suelos y levantamiento arquitectónico, civil y electromecánico para la propiedad. ',	'DR. Central Sur',	'CCSS-0890',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Paraíso',	'Paraíso',	'Cartago',	'9.838069869670475',	'-83.88044440236442',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0890'),
('Activo',	'CCSS-1014',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Dulce Nombre, Cartago\n',	'Diseño',	'10/12/21 08:30',	'Gerardo Enrique Orozco Masís',	'Verni Manuel Vega Vargas',	'Gerardo Enrique Orozco Masís',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Dulce Nombre, Cartago.',	'El EBAIS de Duce Nombre, contara con los siguientes ambientes, de acuerdo a las necesidades del Area de Salud de Cartago mediante el Plan funcional.\n\n•	Recepción (“Plataforma de Servicios”) \n•	Archivo Clínico \n•	Sala de Espera \n•	Procedimientos de Enfermería: \n	Preconsulta \n	Inyectables \n	Vacunación \n	Curaciones Sépticas \n	Curaciones Asépticas \n	Cirugía Menor \n	Inhaloterapia \n	Observación de Pacientes \n	Lavado y Esterilizado de Material \n•	Consultorio Médico \n•	Consultorio Enfermera Obstetra \n•	Consultorio de Odontología \n•	Farmacia \n•	Cubículo Multiuso \n•	Recepción de pacientes con las muestras de heces y orina \n•	Cubículos para toma de muestras \n•	Cuarto de comunicaciones y UPS \n•	Cubículo Atención Primaria \n•	Aula Multiuso \n•	Bodega \n•	Cuarto de Aseo \n•	Eliminación de Residuos \n•	Garaje \n•	Estacionamiento Silla de Ruedas y Camillas \n•	Comedor \n•	Servicios Sanitarios para público \n•	Servicios Sanitarios para personal \n•	Obras complementarias\n',	'2.028,00',	'363,00',	' ₡604.000.000,00 ',	'Montos preliminares, lo cual se deberán de ajustar una vez finalizados los planos constructivos.',	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	21,	'Diseño (IDI)',	3.33,	'20% Estudios Preliminares (IDI)',	'27/11/20',	'31/10/24',	'Se hace de conocimineto mediante oficio GM-DRSS-DRIPSSCS-ING-228-2021del 14 marzo del 2021, al Area de Salud de Cartago proceder con la reserva presupuestaria para el inicio de los estudios de suelos.\n',	NULL,	'DR. Central Sur',	'CCSS-1014',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Dulce Nombre (CARTAGO)',	NULL,	'Dulce Nombre',	'Cartago',	'Cartago',	'9.843941535853144',	'-83.9065940311996',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1014'),
('Activo',	'CCSS-0904',	'Servicio de Braquiterapia Hospital México',	'Inicio',	'14/2/22 14:25',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Andrés José Lobo Mora',	'',	'',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	0,	'Inicio (ILLM)',	0,	'Inicio  (ILLM)',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0904',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	'Hospital México (TIBÁS-URUCA-MERCED)',	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	'9.951663939741485',	'-84.1145281879132',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0904'),
('Activo',	'CCSS-0866',	'Sede de Área de Salud Cartago Norte',	'N/A',	'10/1/22 19:02',	'Plataforma Servicios DAI',	'William Rodríguez Juárez',	'Jorge Gómez Duarte',	'',	'',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	0,	'N/A',	0,	'N/A',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0866',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	'Área De Salud Cartago (CARTAGO)',	NULL,	'Oriental',	'Cartago',	'Cartago',	'9.862044639542844',	'-83.9217430736273',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0866'),
('Pasivo',	'CCSS-X1',	'Readecuación de Instalaciones Electromecánicas en el Edificio del Servicio de Odontología- Hospital Dr. Calderón Guardia',	'Finalizado',	'4/8/20 23:39',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Alexánder Vega Romero',	'Remodelar y reacondicionar las instalaciones electromencánicas del Servicio de Odontología del Hospital Calderón Guardia: los trabajos de los sistemas eléctricos, mecánicos de suministro de gas, sistema de detección de incendio y obras complementarias',	'El proyecto consistió en llevar a cabo una readecuación de instalaciones electromecánicas a travez de la contratación una empresa que realizó el Diseño y Readecuación de los sistemas electromecánicos del edificio actual del Servicio de Odontología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.\n\nPara la Readecuación de estos sistemas electromecánicos se requirió el desarrollo de un diseño de planos constructivos de los recintos a intervenir; y la readecuacón de los mismos que incluyó:  instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicaciones, sistemas mecánicos, sistema de detección y supresión de incendio; según diseño y especificaciones técnicas.\n',	'26.644,00',	'430,00',	' ₡90.464.536,36 ',	'Monto final de la contratación',	'SEM;#1',	'2015CD-000018-4402',	'Arrieta Piedra Servicios de Mantenimiento S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'12/11/15',	'29/8/16',	'Proyecto finalizado y en operación',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-X1',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Carmen',	'San José',	'San José',	'9.936811',	'-84.069547',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-X1'),
('Pasivo',	'CCSS-1135',	'Rehabilitación Provisional de Salas de Cirugía del Hospital México (530)',	'Finalizado',	'4/8/20 22:33',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Sofía Cháves Zúñiga',	'Contratar una empresa constructora para labores que permitan la rehabilitación provisional de las salas de cirugía, adecuación del área de recuperación, y creación de un área de hospitalización  que garanticen la continuidad de los servicios de salud y seguros, todo en base de los trabajos que la DAI autorice.',	'Consiste en labores para finalizar la rehabilitación provisional de salas de cirugía y área de recuperación en el segundo piso del Hospital México, así como concluir el área de hospitalización en el tercer nivel de dicho hospital. Se incluye como parte del alcance los trabajos que permitan garantizar la continuidad en el funcionamiento de dichos servicios.',	'1.550,00',	'1.550,00',	' ₡1.279.742.236,45 ',	NULL,	'SEM;#1',	'2018CD-000012-4402',	'Estructuras S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'20/8/18',	'20/8/19',	'Proyecto finalizado y entregado a la unidad usuaria 20 de agosto de 2019 acta DAI-2233-2019',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-1135',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	'9.951923',	'-84.114636',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1135'),
('Activo',	'CCSS-1236',	'Readecuación para el inmueble para el traslado del Laboratorio Óptico',	'Contratación',	'9/2/22 18:53',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Adriana Ramírez Vargas',	'Dotar al Área de Laboratorio Óptico de la Caja Costarricense de Seguro Social , con las condiciones físicas idóneas; mediante la remodelación y el equipamiento de la sede, que les permita atender en su nueva ubicación la demanda de las personas usuarias del servicio. ',	'Se Reacondicionará Edificio en Almacenes Generales de la Uruca en donde actualmente se ubica el Área de Corte y Bodega de la Fábrica de Ropa para trasladas a  este espacio el Laboratorio Óptico de la CCSS.   De esta manera se dotará al Laboratorio Óptico de un Inmueble y Equipo adecuado para el desarrollo de sus funciones. ',	'54.696,00',	'842,00',	' ₡1.043.622.000,00 ',	'Este monto es según estimación DAI y se calculo en 1.800.000,00 dólares convertidos a tc (579.79)colones 10-09-2019',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	58,	'Contratación (IDI)',	65.28,	'Recomendación técnica emitida (IDI)',	'7/7/23',	'20/1/24',	'Ya se emitió la recomendación técnica y se encuentra en formalización del acto final. \n\nSe mantiene el cronograma.\n',	'I. Licitación:\n     a. No participación de oferentes, \n     b. Declaración de desierto,\n     c. Apelaciones al cartel,\n     d. Apelaciones a adjudicación\n\nII. Ejecución\n     a. Atrasos en el inicio a causa de aspectos ajenos a la DAI\n     b. Imprevistos debido a las condiciones impactadas del sitio de la obra\n     c.  Atrasos por no traslado de los ocupantes de los edificios existentes\n     d. Costos adicionales a causa de cambios solicitados por unidad usuaria.\n      e. Atrasos a causa de afectación de otras unidades en la Zona Industrial\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-1236',	'Administrativos y Logísticos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	'9.953740',	'-84.115534',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1236'),
('Activo',	'CCSS-1112',	'Reforzamiento estructural Edificio CENDEISSS',	'Contratación',	'14/2/22 14:35',	'Javier Arturo Castro Gutiérrez',	'Miguel Picado Jiménez',	'Javier Arturo Castro Gutiérrez',	'Presentar una alternativa para la recuperación de la infraestructura que ocupa el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), mediante la ejecución de un proyecto de reforzamiento y remodelación que permita actualizar los sistemas estructurales, electromecánicos y arquitectónicos de acuerdo con la normativa de seguridad humana vigente. Asimismo, plantea la sustitución de los módulos de aulas existentes por recintos a ubicar en un nuevo edificio, los cuales se adapten a las técnicas de enseñanza actuales.  \n\nEl proyecto brinda la oportunidad de integrar espacialmente todas las áreas técnicas del CENDEISSS, incluida el Área de Sistemas de Información (Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social BINASSS, y la Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social, EDNASSS) ubicada actualmente en el antiguo edificio Chapuí.   La propuesta es disponer de espacio en el nuevo edificio para trasladar el Área citada, centralizando en un solo sitio actividades que se complementan entre sí como la formación, información e investigación; consolidando así al CENDEISSS como el centro de conocimiento institucional. ',	'El proyecto se divide en tres etapas:\n\n1- Remodelación del edificio de Ampliación.  En la primera etapa se propone remodelar el Edificio de Ampliación, donde se ubica la Dirección Ejecutiva del CENDEISSS, con el fin de optimizar el espacio, incluir nuevos puestos y trasladar la Administración, que actualmente se ubica en el Edifico Administrativo por reforzar.  El objetivo es concentrar todas las oficinas administrativas, poder diferenciar los espacios de funcionarios, visitantes y ordenar el flujo de personas.  El diseño de las oficinas se realizaría con base en la Guía de Estandarización de Espacios de Uso Administrativo y de Atención al Público.\n\n2-Reforzamiento del edificio Administrativo.  En la segunda etapa se reforzaría el Edificio Administrativo. A nivel estructural, el proyecto consistiría en la intervención de elementos existentes (fundaciones, vigas y columnas) a efectos de aumentar su resistencia y ductilidad. A nivel arquitectónico, se eliminarían los muros de ladrillo existentes y se procedería con una remodelación completa, cumpliendo con la Ley 7600, proporcionando medios de egreso seguros y actualizando los sistemas electromecánicos. Adicionalmente, se independizaría el núcleo de escaleras, lo que permitiría eliminar la irregularidad en planta.  En este edificio se concentrarían los servicios de apoyo a las aulas y otros recintos complementarios a la actividad de formación y capacitación, entre ellos: zona de catering y comedor, almacenamiento de maniquís, laboratorio de cómputo, tele docencia y auditorio. \n\n3- Demolición del Edificio de Aulas y construcción de un nuevo edificio de aulas, BINASSS y EDNASSS.  Las aulas actuales se demolerían con el fin de eliminar los elementos estructurales de ladrillo cocido que se encuentran en mal estado y sustituir la configuración de anfiteatro por aulas planas, adaptables según la actividad educativa o evento por desarrollar.  Se construiría un módulo de tres niveles con cuatro aulas por nivel, con el fin de trasladar las aulas planas que se ubican en el Edificio de Ampliación y concentrarlas en un solo módulo de acceso a los visitantes. Este módulo permitiría recuperar la capacidad de aulas que tuvo el CENDEISSS cuando era viable dividir las aulas planas.  El nuevo módulo de aulas incluiría una ampliación donde se incorporarían los recintos del Área de Sistemas de Información.',	'17.400,00',	'7.678,00',	' ₡7.500.000.000,00 ',	'Incluye diseño, construcción y mantenimieto por un año. ',	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	40.5,	'Contratación (ILLM)',	19.2,	'80% Elaboración del Cartel de Contratación   (ILLM)',	NULL,	NULL,	'-Se alcanza un 80% en la elaboración del cartel.  \n\n-Aún se está a la espera del componente de equipamiento didáctico y audiovisual. Esta información debe ser entregada por DTIC y CENDEISSS para actualizar los costos del proyecto.  \n\n-Se dispone de la constancia presupuestaria, de acuerdo con el oficio GIT-0162-2022.\n\n-Se proyecta la publicación del cartel para el mes de marzo del año 2022.  ',	'-Debido a la pandemia, durante los años 2020 y 2021 se ha dado un aumento considerable en los costos de construcción (índice de precios de edificaciones), lo que podría influir en el costo final del proyecto.  \n\n-Se podrían presentar modificaciones en la programación debido a retrasos en la entrega de insumos por parte de dependencias externas.   ',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1112',	'Reduc vulnerabilidad sísmica en infraestructura',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1112'),
('Activo',	'CCSS-1244',	'Construcción del tanque para almacenamiento de agua potable en el Hospital Nacional Psiquiátrico',	'Contratación',	'17/2/22 08:29',	'Sigfrido Aymerich Matute',	'Róger Valverde Jiménez',	'Sigfrido Aymerich Matute',	'Disponer una reserva de agua potable que mantenga operativo el Hospital, para al menos tres días, en caso de que haya una interrupción del servicio  por parte de AyA. Lo anterior en concordancia con las recomendaciones para Hospital Seguro, según OMS y normativa nacional',	'Se trata de la construcción  de un tanque de almacenamiento de agua potable, con capacidad  de 2100 m3.  El tanque tiene capacidad de sostener operativo el Hospital durante tres dias, sin suministro  de agua por parte de AyA.\n',	'380,00',	'380,00',	' ₡560.000.000.000,00 ',	'Se dispone de 560000000.00 en el 2022',	'SEM;#1',	'N° 2021LA-000004-0001104403 ',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	46.6,	'Contratación (ILLM)',	69.12,	'20% Proceso de Adjudicación   (ILLM)',	'31/12/21',	'31/8/22',	'\nEl proyecto no presenta avance, ya que se mantiene pendiente resolución del recurso de revocatoria, el cual la  Junta Directiva, devuelve a la gerencia general el dia 7/01/2022, mediante oficio SJD-0171-2022 07 de febrero de 2022, para que sea resuelto en la instancia que compete\n\n \n',	'\n1. Retrasos en los plazos de accion debido a los riesgos de la pandemia 2020 \n\n2. Atrasos en el cronograma debido a la no resolucion del recurso de revocatoria. \n\n3. Todos estos atrasos pueden provocar un subejecución presupuestaria.\n\n\n\n',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1244',	'Pozos y Almacenamiento de Agua',	'Ingeniería Ambiental ',	NULL,	NULL,	'Pavas',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1244'),
('Activo',	'CCSS-1181',	'Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital Dr. Tomás Casas Casajús, Ciudad Cortés',	'Ejecución',	'14/2/22 11:44',	'Carlos Ricardo Granados Ramírez',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Carlos Ricardo Granados Ramírez',	'Gestionar la contratación de una empresa que pueda realizar los estudios preliminares y los diseños requeridos con base en las especificaciones técnicas de la Administración, gestionar los visados, permisos, patentes, etc. necesarios para ejecutar la construcción, la instalación, equipamiento del sistema de rociadores y el sistema de alarma y brindar el mantenimiento por un año en el Hospital Tomás Casas Casajús.',	'El 28 de marzo 2018 un incendio destruyó una parte de las instalaciones del servicio de mantenimiento y la proveeduría del Hospital Tomás Casas.\nPor lo anterior surge la necesidad de contar con sistemas capaces de combatir incendios de diferentes magnitudes, y para lo anterior los sistemas con los que cuenta el hospital deben ser modernizados y ajustados a la normativa vigente.\nConcretamente se debe instalar un sistema de rociadores automáticos y un sistema de detección y alarma nuevo. Estos sistemas vienen a sustituir los sistemas existentes, logrando de esta manera una cobertura del 100% acorde a la normativa actual.',	'109.000,00',	'7.800,00',	' ₡714.000.000,00 ',	'Estimado en colones. El monto adjudicado es de 779.100.000,00. ',	NULL,	'2019LN-000001-4403',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	65,	'Ejecución (ILLM)',	10.44,	'Gestión de permisos y visados. (ILLM)',	'1/12/21',	'23/2/23',	'El 1 de febrero se iniciaron los trabajos de excavación del tanque y la caseta.\n\nLos planos del diseño electroecánico ya fueron revisados por el Cuerpo de Bomberos y se recibieron las observaciones, mismas que ya fueron respondidas. Se espera recibir los permisos antes del 25 de febrero.\n',	'Los tiempos de importación de algunos equipos pueden afectar negativamente en el plazo de ejecución.\n\nLa Administración está considerando una compra directa para el servicio de consultoría en ingeniería civil, para la inspección debido a la incapacidad del profesional del PSIE.\n\n\n\n',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1181',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'Ciudad Cortés',	'Osa',	'Puntarenas',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1181'),
('Activo',	'CCSS-1178',	'Compartimentación y Rociadores Automáticos Hospital San Francisco de Asís, Grecia',	'Ejecución',	'15/2/22 16:19',	'Marco Antonio Escalante Montero',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Marco Antonio Escalante Montero',	'Mejorar la protección contra incendios para los pacientes, los funcionarios y la infraestructura del Hosital San Francisco de Asís',	'El proyecto consiste en el suministro e instalación de la compartimentacion de areas críticas y la instalación de rociadores automáticos contra incendios con cobertura del 100% del Hospital, incluyendo el sistema de protección de cocinas',	'24.570,00',	'12.000,00',	' ₡352.000.000,00 ',	'El monto se incremento debido a que se decidio hacer cambios en el diseño de compartimentación debido a las observacioes que realizó bomberos a los planos del proyecto  el HNGG-LZV ',	'SEM;#1',	' 2020LA 000003-4403',	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	81,	'Ejecución (IDI)',	49.47,	'50% Construcción y Equipamiento  (IDI)',	'6/5/21',	'4/4/22',	'Se inician avances en el frente en los modulos de Farmacia y Rayos X. Se programan trabajos en el edicficio de EBAIS. Hay atraoso en los modulos de Hombres por  incremento en encamados de COVID\n\nDebido a un atraso en el proceso de exoneración de accesorios y válvulas del sistema de rociadores, se ha generado muy poco avance en el componente de supresión o sistema de rociadores.\n\n',	'Los principales riesgos identificadosse mantienen vigentes :\n\n1.Un eventual retraso en la ejecución en caso de que se deban de disponer de instalaciones para atender afectados con COVID 19 y por riesgo de pandemia se solicite detener las obras para evitar contagio de  operarios.\n\n2.Retrasos en la llegada de materiales como tuberías de hierro para la parte de protección activa ( rociadores) y otros materiales de importación por la crisis de fletes a nivel mundial.\n\n3.Retrasos en el proceso de exoneración de impuestos de los materiales importados.\n\nEl riesgo # 2 se ha materializado debido a que el contratista no ha logrado importar material del sistema activo de protección de incendios por la escazes y crisis de fletes a nivel internacional. Dicha situación ha sido abordada por el contratista realizando compras locales para no detener las actividades de la ruta crítica.\n\nEl riesgo # 3 se han materializado ya que a la fecha el contratista no ha podido nacionalizar el paquete relacionado con accesorios de tubería de hierro negro y válvulas del sistema de supresión. Se ha abordado con el seguimiento a diario al departamento respectivo de la institución que se encarga de tramitar dicho proceso y con reforzamiento de las actividades de compartimentación.',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1178',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'Grecia',	'Grecia',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1178'),
('Activo',	'CCSS-1176',	'Suministro e Instalación del Sistema de Rociadores y Compartimentación  del  Hospital de Guápiles',	'Contratación',	'15/2/22 16:07',	'Marco Antonio Escalante Montero',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Marco Antonio Escalante Montero',	'Gestionar la contratación y la instalación del proyecto que comprende el suministro e instalación de la compartimentación y el sistema de rociadores automáticos contra incendios del Hospital de Guápiles.',	'Actualmente el Edificio de Hospitalización del Hospital de Guápiles cuenta únicamente con un sistema de de detección y alarma contra incendios. Sin embargo, carece de los sistemas de compartimentación y de rociadores automáticos contra incendios.\nEl proyecto en sí consiste en la compartimentación de algunos servicios considerados críticos por la carga de fuego como nutrición,lavandería y archivo, así como por la cantidad de personal y pacientes, como Hospitalización.\nAdemás de lo anterior se llevará a cabo la instalación del sistema de rociadores automáticos, con lo cual el Hospital contaría con un 100% de cobertura contra incendios.\nConsiderando que la funcionalidad de la unidad es crítica para la institución debido a su ubicación en la red de servicios de la Región Huetar Atlántica, es de gran importancia dotar de los sistemas de protección necesarios a estas estructuras para reducir la afectación en caso de siniestro y principalmente garantizar la seguridad de los pacientes y funcionarios de la institución que hacen uso de los servicios de esta unidad.\n',	'41.385,00',	'12.300,00',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	56,	'Contratación (IDI)',	42.24,	'Ofertas Recibidas  (IDI)',	'4/7/22',	NULL,	'Avance del proyecto: se recibieron cuatro ofertas de la licitación 2021LN-000002-0001104403 en  la plataforma SICOP.\n\n\n',	'Riesgos: en este momento no hay riesgos sensibles en el proceso.',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1176',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'Guápiles',	'Pococí',	'Limón',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1176'),
('Activo',	'CCSS-1177',	'Sistema Integral de protección contra incendios  Hospital Dr. Tony Facio Castro, Limón ',	'Contratación',	'14/2/22 11:20',	'Carlos Ricardo Granados Ramírez',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Carlos Ricardo Granados Ramírez',	'Gestionar la contratación de una empresa que pueda realizar los estudios preliminares y los diseños requeridos con base en las especificaciones técnicas de la Administración, gestionar los visados, permisos, patentes, etc. necesarios para ejecutar la construcción, la instalación, equipamiento de la compartimentación, sistema de rociadores y el sistema de alarma y brindar el mantenimiento por un año en el Hospital de Limón. Tony Facio Castro',	'En la actualidad el Hospital cuenta únicamente con un sistema fijo que no cumple con la normativa actual de protección contra incendios. Asimismo carece de un sistema de detección y alarma que cubra la totalidad del área de las edificaciones. Por último los medios de egreso no cumplen con la normativa y no son funcionales en algunos casos.\nEl presente proyecto busca reparar y modernizar el sistema fijo actual y dotar al Hospital del sistema de detección y la protección pasiva de las instalaciones mediante la compartimentación de los cuerpos estructurales de la edificación y el confinamiento y presurización de las escaleras de emergencia.',	'41.165,00',	'22.000,00',	' ₡866.000.000,00 ',	'Monto estimado en colones. El monto estimado asciende a USD $1 514 000,00 dólares',	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	47.2,	'Contratación (ILLM)',	72.96,	'40% Proceso de Adjudicación   (ILLM)',	NULL,	NULL,	'La Dirección Jurídica ya aprobó la recomendación de adjudicación. La Dirección Administración de Proyectos Especiales está a la espera de revcibir la certificación presupuestaria actualizada para remitir la documentación al COESLI. ',	'En este momento no hay riesgos sensibles en el proceso.\n\n',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1177',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'Limón',	'Limón',	'Limón',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1177'),
('Activo',	'CCSS-1172',	'Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital de Upala',	'Diseño',	'15/2/22 15:02',	'Marco Antonio Escalante Montero',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Marco Antonio Escalante Montero',	'Mejorar la seguridad de los pacientes y funcionarios de la CCSS y minimizar el daño a la infraestructura de la unidad en caso de incendio',	'Suministro e instalación de muros corta fuego y sistemas de rociadores automaticos en el Hospital de Upala',	'13.440,00',	'8.200,00',	' ₡512.000.000,00 ',	'Estimado preliminar',	'SEM;#1',	'No disponible todavia',	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	47,	'Diseño (IDI)',	89.91,	'Documento de especificaciones técnicas (IDI)',	'6/3/23',	'30/8/24',	'Avance del proyecto:  se mantiene el logró alcanzado,  a100% de la actividad de especificaciones técnicas.',	'Riesgos: las cargas de trabajo al PSIE no permitan avanzar en las tareas de elaboración del pliego cartelario.Riesgos: las cargas de trabajo al PSIE no permitan avanzar en las tareas de elaboración del pliego cartelario.',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1172',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'Upala',	'Upala',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1172'),
('Activo',	'CCSS-1171',	'Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva',	'Contratación',	'15/2/22 14:28',	'Marco Antonio Escalante Montero',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Marco Antonio Escalante Montero',	'Gestionar la contratación y la instalación del proyecto que comprende el suministro e instalación de la compartimentación y el sistema de rociadores automáticos contra incendios del Hospital de las Mujeres.',	'Actualmente el Edificio Histórico del Hospital de las Mujeres cuenta con un sistema de de fijo contra incendios y un sistema de alarmas. Sin embargo, carece de los sistemas de compartimentación y de rociadores automáticos contra incendios.\nEl proyecto en sí consiste en la compartimentación de los servicios de la edificación.\nAdemás de lo anterior se llevará a cabo la instalación del sistema de rociadores automáticos, con lo cual el Hospital contaría con un 100% de cobertura contra incendios.\nConsiderando que la funcionalidad de la unidad es crítica para la institución , es de gran importancia dotar de los sistemas de protección necesarios a estas estructuras para reducir la afectación en caso de siniestro y principalmente garantizar la seguridad de los pacientes y funcionarios de la institución que hacen uso de los servicios de esta unidad.\n',	NULL,	'4.600,00',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	51.5,	'Contratación (IDI)',	11.52,	'40% Elaboración del Cartel de Contratación  (IDI)',	NULL,	NULL,	' El proyecto mantiene su estado, es decir, 40% de elaboración del cartel.',	'\nRiesgo : las cargas de trabajo al PSIE no permitan avanzar en las tareas de elaboración del pliego cartelario.',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1171',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1171'),
('Activo',	'CCSS-1173',	'Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut',	'Diseño',	'15/2/22 14:02',	'Marco Antonio Escalante Montero',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Marco Antonio Escalante Montero',	'Mejorar la seguridad en materia de proteccion contra incendios de los pacientes, funcionarios de la institucion y minimizar daños en la infraestructura del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr Roberto Chacon Paút en caso de incendio',	'Suminitro e Instalación de muros corta fuego y el sistema de rociadores automaticos contra incendios en el Hospital Psiquiátrico Dr Roberto Chacón Paút',	'53.000,00',	'7.000,00',	' ₡627.000.000,00 ',	'Monto obtenido de estudio preliminar',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	47,	'Diseño (IDI)',	89.91,	'Documento de especificaciones técnicas (IDI)',	'16/1/23',	'15/1/24',	'Avance del proyecto:  Se mantiene al 100% de la actividad de especificaciones técnicas.de acuerdo a visita técnica se identificaron cambios arquitectónicos en el hospital,',	'Que las  cargas de trabajo al PSIE no permitan avanzar en las tareas de elaboración del pliego cartelario.\n\nQue las modificaciones arquitectónicas presentadas implicarían una actualización del diseño.',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1173',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'San Ramón',	'La Unión',	'Cartago',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1173'),
('Activo',	'CCSS-1168',	'Proyecto integral en materia de protección contra incendios Centro Nacional de Rehabilitación CENARE',	'Diseño',	'15/2/22 11:59',	'Freddy Minor Umaña García',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Freddy Minor Umaña García',	'Mejorar la proteccion contra incendio en el Centro Nacional de Rehabilitacion mediante la instalacion decompartimentación de muros contra fuego y obtener una cobertura del 100% del Hospital.',	'El proyecto consiste en el suministro e instalación de muros y puertas contra fuego  en el Centro Nacional de Rehabilitación.',	'24.800,00',	'12.000,00',	' ₡330.000.000,00 ',	'El monto se modifica ya que el alcance cambia al instalar solo los rociadores que faltan en la parte de mantenimiento.',	'SEM;#1',	'No disponible todavía',	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	41,	'Diseño (IDI)',	69.93,	'60% Elaboración de planos constructivos (IDI)',	'27/1/25',	'30/10/25',	'Se avanzó en  el desarrollo de los planos de diseño de la compartimentación alcanzando un 60%, es decir, 41 % de avance en el ciclo de vida del proyecto. ',	'Al fungir  todavía parte del CENARE como CEACO, se dificulta realizar el trabajo de campo, además existe una dependencia de la disponibilidad del servicio de dibujo. ',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1168',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1168'),
('Activo',	'CCSS-1212',	'Compartimentación y Rociadores Automáticos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes y Lavandería Zeledón Venegas',	'Ejecución',	'14/2/22 11:49',	'Carlos Ricardo Granados Ramírez',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Carlos Ricardo Granados Ramírez',	'El objetivo del proyecto consiste en mejorar la seguridad integral contra incendios en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología.',	'El proyecto consiste en el suministro y la instalación de los muros cortafuego y el sistema de rociadores automáticos contra incendio en el Hospital Nacional de eriatría y la Lavandería Zeledón Venegas',	'17.000,00',	'16.000,00',	' ₡391.000.000,00 ',	'Monto ofertado por el contratista',	'SEM;#1',	'2019LA-000003-4403',	'Confort Climático de Costa Rica, S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	90.9,	'Ejecución (IDI)',	81.48,	'83% Construcción y Equipamiento  (IDI)',	'13/4/20',	'25/11/21',	'A la fecha de corte se mantiene un avance del 83.41% del proceso constructivo.El sistema de rociadores se encuentra en la etapa de pruebas y detalles.\n\nLa etapa de compartimentación está en la preparación de los marcos para la instalación de las puertas e instalación de los protectores de pared de los encierros.',	'1.Demora en la nacionalización de las puertas corta fuego y otros elementos de la compartimentación. La aprobación de la exoneración de las puertas corta fuego y los accesorios se recibió más de 2 meses después de haber enviado la solicitud. La situación descrita ya generó un retraso que este momento está siendo evaluado por el contratista. \n\n2.Nueva ola de contagios por la variante Ómicron de la COVID-19 que pueda limitar los frentes de trabajo o la paralización total del proyecto\n\n3.Se proyecta una adenda debido a las solicitudes del hospital de: 1) modificar las rutas de evacuación y 2) realizar las mejoras en la protección de los cuartos eléctricos y de servidores. ',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1212',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	'Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes (MATA REDONDA-Hospitales)',	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	'9.932264',	'-84.087164',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1212'),
('Activo',	'CCSS-1293-1',	'Plan de Abordaje Hospital San Francisco de Asís, Grecia - Proyecto Puesta a Punto \"Diseño y Construcción del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento\"',	'Ejecución',	'11/2/22 12:37',	'Federico Guillermo Castillo Rodríguez',	'Miguel Picado Jiménez',	'Federico Guillermo Castillo Rodríguez',	'Los Proyectos Puesta a Punto tienen como principal objetivo que los Centros de Salud cumplan con la normativa vigente, la misma abarca temas de salud, seguridad humana y espacio entre otros, por lo tanto, se toma como punto de partida las capacidades, servicios e infraestructura al momento del abordaje del centro de salud, esta información se compara con la normativa actual y se determinan las carencias que el centro de salud tiene. Una vez que se cuenta con un listado de necesidades se procede a realizar un cálculo del área que se requiere con el fin de determinar si se cuenta con el espacio donde hacer crecer el servicio.\nLuego se desarrolla una propuesta base arquitectónica del área a intervenir para que sirva de insumo para la posterior contratación para el diseño y construcción.\n',	'La Puesta a Punto en el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento tiene como fin proporcionar las condiciones necesarias para cumplir los requisitos que la normativa actual solicita, implica una intervención integral en todos los componentes constructivos (arquitectónicos, estructurales, electromecánicos, ambientales) y funcionales, de manera que se cumpla con la normativa vigente y las políticas operacionales actuales, por lo tanto se realizaran trabajos de mejora de toda la infraestructura del servicio.\nLa propuesta plantea intervenir el área que actualmente ocupan los talleres y bodegas del servicio con el fin de proporcionar un espacio adecuado para desarrollar las actividades propias del servicio en cumplimiento con la normativa habilitante actual.\nSe plantea la demolición y construcción de una nueva estructura, la cual respetaría espacialmente los límites de la edificación actual, pero generando un crecimiento de hasta tres niveles de altura, cabe señalar que este crecimiento espacial no implica un aumento en el personal.\nPara el desarrollo de este proyecto se tomó como base la propuesta de distribución arquitectónica desarrollada por el Servicio de Mantenimiento del Hospital, la misma ya contaba con el aval del servicio y de la dirección del hospital, la propuesta incluye el uso de contenedores como parte del lenguaje arquitectónico.',	'20.856,40',	'542,60',	' ₡594.036.861,24 ',	'Se adjudicó por un monto de 766730979,91',	'SEM;#1',	'2019PR-000001-4403',	'Constructora Navarro y Avilés S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	66,	'Ejecución (ILLM)',	11.31,	'Permisos y visados obtenidos (ILLM)',	'1/3/22',	'19/7/22',	'Se cuenta con aprobación del CFIA y emite número de contrato OC 1011519\n\nMediante oficio CCSS-HospGrecia-24-22, la Constructora Navarro y Avilés informa que Edificaciones Nacionales dió el permiso de construcción para el proyecto, los oficios de permisos por parte de Edificaciones Nacionales corresponde a los números DVOP-DEN-PYD-2022-73 y DVOP-DEN-PYD-2022-74\n\nSe realiza una revisión de la solicitud de Bomberos de incluir una modificación en cuanto a una elemento corta humo para cumplimiento del apartado 8.6.9.1 de la NFPA y se aprueba la modificación.\n\nSe coordina con la empresa constructora, Inspección de la DAPE y Hospital de Grecia el inicio de las obras con el fin de girar orden de inicio el martes 02 de marzo.\n\n',	'Labores de traslado de áreas de mantenimiento a la ubicacion temporal así como la escaces de contenedores podría afectar la programación para el inicio de las obras',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1293-1',	'Hospitales Periféricos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Grecia',	'Grecia',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1293-1'),
('Activo',	'CCSS-1293-2',	'Plan de Abordaje Hospital San Francisco de Asís, Grecia - Proyecto Puesta a Punto \"Diseño y Construcción del Servicio de Nutrición\"',	'Diseño',	'11/2/22 12:38',	'Federico Guillermo Castillo Rodríguez',	'Miguel Picado Jiménez',	'Federico Guillermo Castillo Rodríguez',	'Los Proyectos Puesta a Punto tienen como principal objetivo que los Centros de Salud cumplan con la normativa vigente, la misma abarca temas de salud, seguridad humana y espacio entre otros, por lo tanto, se toma como punto de partida las capacidades, servicios e infraestructura al momento del abordaje del centro de salud, esta información se compara con la normativa actual y se determinan las carencias que el centro de salud tiene. Una vez que se cuenta con un listado de necesidades se procede a realizar un cálculo del área que se requiere con el fin de determinar si se cuenta con el espacio donde hacer crecer el servicio.\nLuego se desarrolla una propuesta base arquitectónica del área a intervenir para que sirva de insumo para la posterior contratación para el diseño y construcción.',	'La Puesta a Punto en el Servicio Nutrición tiene como fin proporcionar las condiciones necesarias para cumplir los requisitos que la normativa actual solicita, implica una intervención integral en todos los componentes constructivos (arquitectónicos, estructurales, electromecánicos, ambientales) y funcionales, de manera que se cumpla con la normativa vigente y las políticas operacionales actuales, por lo tanto, se realizaran trabajos de mejora de toda la infraestructura del servicio. Cabe señalar que al realizar esta intervención se estaría atendiendo lo solicitado en la Orden Sanitaria girada por el Ministerio de Salud al servicio.\nLa propuesta plantea intervenir el área que actualmente ocupa el servicio y adicionalmente se estaría extendiendo de forma horizontal hacia los dormitorios de personal y la Morgue, estos espacios serán reubicados en otra área del hospital en coordinación con la dirección. Así mismo se plantea un crecimiento vertical hasta dos niveles de altura, por lo tanto, se requiere de trabajos de demolición y construcción de una nueva estructura de soporte. Cabe señalar que este crecimiento espacial no implica un aumento en el personal.',	'20.856,40',	'500,00',	' ₡816.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	32,	'Diseño (ILLM)',	66.6,	'70% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Se mantiene avance reportado del mes anterior ya que se continua con ajustes y modificaciones solicitados por la coordinación nacional de nutrición y la jefatura del servicio.\n\n\n',	'Cambios solicitados pueden afectar la programación',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1293-2',	'Hospitales Periféricos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Grecia',	'Grecia',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1293-2'),
('Activo',	'CCSS-1293-3',	'Plan de Abordaje Hospital San Francisco de Asís, Grecia - Proyecto Puesta a Punto \"Diseño y Construcción del Servicio de Lavandería y Ropería\"',	'Diseño',	'11/2/22 12:39',	'Federico Guillermo Castillo Rodríguez',	'Miguel Picado Jiménez',	'Federico Guillermo Castillo Rodríguez',	'Los Proyectos Puesta a Punto tienen como principal objetivo que los Centros de Salud cumplan con la normativa vigente, la misma abarca temas de salud, seguridad humana y espacio entre otros, por lo tanto, se toma como punto de partida las capacidades, servicios e infraestructura al momento del abordaje del centro de salud, esta información se compara con la normativa actual y se determinan las carencias que el centro de salud tiene. Una vez que se cuenta con un listado de necesidades se procede a realizar un cálculo del área que se requiere con el fin de determinar si se cuenta con el espacio donde hacer crecer el servicio.\nLuego se desarrolla una propuesta base arquitectónica del área a intervenir para que sirva de insumo para la posterior contratación para el diseño y construcción.\n',	'La Puesta a Punto en el Servicio Lavandería y Ropería tiene como fin proporcionar las condiciones necesarias para cumplir los requisitos que la normativa actual solicita, implica una intervención integral en todos los componentes constructivos (arquitectónicos, estructurales, electromecánicos, ambientales) y funcionales, de manera que se cumpla con la normativa vigente y las políticas operacionales actuales, por lo tanto, se realizaran trabajos de mejora de toda la infraestructura del servicio.\nLa propuesta plantea intervenir el área que actualmente ocupa el servicio, existe la posibilidad de una ampliación a un costado del servicio donde actualmente se ubica la zona de carga y descarga de camiones, adicionalmente se analiza un posible crecimiento vertical para un segundo nivel nuevo donde se puedan ubicar espacios administrativos y vestidores de personal.\nLa obra va a requerir trabajos de demolición y construcción de una nueva estructura de soporte. Cabe señalar que este crecimiento espacial no implica un aumento en el personal.',	'20.856,40',	'550,00',	' ₡885.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	32,	'Diseño (ILLM)',	66.6,	'70% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Se mantiene avance reportado del mes anterior ya que se continua con ajustes y modificaciones solicitados por la unidad usuaria y la dirección de mantenimiento institucional.\n\n',	'Cambios solicitados pueden afectar la programación',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1293-3',	'Hospitales Periféricos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Grecia',	'Grecia',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1293-3'),
('Activo',	'CCSS-1293-4',	'Plan de Abordaje Hospital San Francisco de Asís, Grecia - Proyecto Puesta a Punto \"Reubicación de Morgue, y Cuartos de Descanso de Médicos\"',	'Diseño',	'11/2/22 12:40',	'Federico Guillermo Castillo Rodríguez',	'Miguel Picado Jiménez',	'Federico Guillermo Castillo Rodríguez',	'Los Proyectos Puesta a Punto tienen como principal objetivo que los Centros de Salud cumplan con la normativa vigente, la misma abarca temas de salud, seguridad humana y espacio entre otros, por lo tanto, se toma como punto de partida las capacidades, servicios e infraestructura al momento del abordaje del centro de salud, esta información se compara con la normativa actual y se determinan las carencias que el centro de salud tiene. Una vez que se cuenta con un listado de necesidades se procede a realizar un cálculo del área que se requiere con el fin de determinar si se cuenta con el espacio donde hacer crecer el servicio.\nLuego se desarrolla una propuesta base arquitectónica del área a intervenir para que sirva de insumo para la posterior contratación para el diseño y construcción.',	'La Puesta a Punto para la Reubicación de Morgue y Cuartos de Descanso de Médicos nacen debido a la ampliación por el Puesta a Punto en el Servicio de Nutrición, por lo tanto, se debe acondicionar un nuevo espacio dentro del terreno del hospital para reubicar estos servicios.\nEn el caso de la Morgue, la ubicación actual no es la adecuada ya que se ubica a la par del Servicio de Nutrición y el Ministerio de Salud solicita una distancia de 20 metros de posibles focos de contaminación por lo que ambos servicios no pueden ser colindantes, además la Morgue debe contar con un acceso privado a calle por donde sacar los cadáveres y actualmente salen directo y sin protección a calle pública.',	'20.856,40',	'62,00',	' ₡85.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	32,	'Diseño (ILLM)',	66.6,	'70% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Se mantiene el avance reportado del mes anterior, se continua la revisión de ubicación y espacios en conjunto con el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento y la Dirección Médica del Hospital.\n\n',	'Cambios solicitados y la definición de donde reubicar los servicios pueden afectar la programación',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1293-4',	'Renov Infraestructura',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Grecia',	'Grecia',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1293-4'),
('Activo',	'CCSS-1293-5',	'Plan de Abordaje Hospital San Francisco de Asís, Grecia - Proyecto Puesta a Punto \"Trabajos Estructurales, Eléctrico, Mecánico, Telecomunicación\"',	'Finalizado',	'21/2/22 11:20',	'Plataforma Servicios DAI',	'Miguel Picado Jiménez',	'Federico Guillermo Castillo Rodríguez',	'Los Proyectos Puesta a Punto tienen como principal objetivo que los Centros de Salud cumplan con la normativa vigente, la misma abarca temas de salud, seguridad humana y espacio entre otros, por lo tanto, se toma como punto de partida las capacidades, servicios e infraestructura al momento del abordaje del centro de salud, esta información se compara con la normativa actual y se determinan las carencias que el centro de salud tiene. Una vez que se cuenta con un listado de necesidades se procede a realizar un cálculo del área que se requiere con el fin de determinar si se cuenta con el espacio donde hacer crecer el servicio.',	'Este proyecto toma como base en el Plan de Abordaje para la Reducción de la Vulnerabilidad en las Instalaciones del Hospital San Francisco de Asís, realizado por la Dirección de Administración de Proyectos Especiales en el año 2017 Oficio DAPE-0398-2017, donde se identificaron una serie de carencias y necesidades que requieren ser subsanadas.',	'0,00',	'20.856,40',	' ₡834.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Mejoras varias ejecutadas por el Hospital\nMejoras en consultorios de lactancia materna 100%\nRemodelación en cuarto de lavado de instrumental CEYE 100%\nCambio de cubierta y reparaciones varias en Enfermería 100%\nCambio de ventanería y acabados varios en pabellones de H y M 100%\nEstandarización de ventanillas de atención 100%\nRefuerzo de campana de extracción en nutrición 100%\n\nEl proyecto principal continua su desarrollo con el análisis y revisión de espacios por intervenir.',	'N/A',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1293-5',	'Renov Infraestructura',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Grecia',	'Grecia',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1293-5'),
('Pasivo',	'CCSS-1213',	'Conexión al Emisario Metropolitano del Hospital México (Programa de Ingeniería Ambiental)',	'Finalizado',	'11/4/21 22:37',	'Plataforma Servicios DAI',	'Róger Valverde Jiménez',	'Margarita Loría Naranjo',	'Pretratamiento de las Aguas Residuales generadas por el Hospital México para su adecuada conexión al alcantarillado sanitario. Adicionalmente, se llevará a cabo la operación y mantenimiento de las obras de pretratamiento.',	'La contratación incluye el diseño y construcción de una trampa de grasas y aceites y de un sistema de rejilla; así como la instalación de un sistema de rejillas automatizada. Además, el mejoramiento de este sistema implica la conexión del alcantarillado sanitario al Emisario E-15 del AyA.\nSe contempla un año de operación y mantenimiento del sistema para garantizar la operación continua y adecuada del mismo.\n',	NULL,	NULL,	' ₡245.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	'N°2019-LA-000002-4403',	'PROAMSA S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'27/1/20',	'30/10/20',	'Se llevaron a cabo las labores de diseño y construcción de forma satisfactoria .\n\nSe ha completado la construcción del camino de toba, el destaqueo y la construcción de las rejillas manuales. Se hizo la conexión del agua residual del hospital México al Emisario E 15. \n\nSe completó el trabajo de la redirección de los bajantes en la lavandería Central. Se completaron los trabajos constructivos del cobertizo donde irán ubicadas las rejillas automatizadas.\n\nYa se instalaron las rejillas automatizadas en la fosa correspondiente. El día viernes 07 de octubre se llevó a cabo la conexión de dichas rejillas al sistema del hospital México para el funcionamiento con las rejillas automáticas \n\nEl día 30 de octubre  del 2020 la empresa finalizó de forma correcta la instalación y operación de la rejilla automatizada, de esta forma se completan los trabajos constructivos asociados al proyecto.\n\nA partir del 30 de octubre del 2020 inicia la ejecución de renglon 4 del contrato asociado a la Operación y Mantenimiento del sistema de tratamiento.  Esta etapa de mantenimiento finalizará el 30 de octubre del 2021.',	NULL,	'GIT-DAPE',	'CCSS-1213',	'Tratamiento de Aguas Residuales',	'Ingeniería Ambiental ',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1213'),
('Pasivo',	'CCSS-1166',	'Sustitución del Sistema de Autoabastecimiento de Combustible para las calderas del Hospital Nacional Psiquiátrico',	'Finalizado',	'5/8/20 10:20',	'Plataforma Servicios DAI',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Fabián Brenes Romero',	'Atender a lo establecido en la resolución del Ministerio de Ambiente y Energía en\ncuanto a la sustitución del tanque de combustible actual y el cumplimiento con la\nnormativa nacional.\n▪ Garantizar que existirá un espacio adecuado para el almacenamiento y suministro\nde combustible.\n▪ Suministrar e instalar un sistema de suministro de combustible adecuado, con los\npermisos correspondientes según lo establecido en el Reglamento para la\nRegulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos.',	'Readecuar un nuevo espacio para la instalación de un tanque de combustible con sus\nrespectivas tuberías para el trasiego, con el fin de continuar con el servicio de suministro\nde vapor al centro médico en los Servicios de Nutrición y Ropería del Hospital Nacional\nPsiquiátrico Manuel Antonio Chapuí y Torres.',	'270.000,00',	'43,00',	' ₡50.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	'2019CD-000006-3107 ',	NULL,	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'10/8/19',	'1/11/19',	'La Instalación de los tanques de combustible Gas LP ya se encuentra finalizado, ahora esta en mantenimiento preventivo y correctivo, el pasado 14 de febrero del 2020 se realizo la visita de mantenimiento por parte de la empresa Alhesa, el hospital aun no ha pasado las facturas para su tramite.\n\nDe acuerdo a la última solicitud de las facturas por concepto de mantenimiento preventivo de los tanques de gas, la empresa Alhesa, no ha enviado las facturas a la unidad por ende la unidad no ha podido pasarlas para el trámite respectivo. \n\nDe acuerdo a la última solicitud de las facturas por concepto de mantenimiento preventivo de los tanques de gas, la empresa Alhesa, no ha enviado las facturas a la unidad por ende la unidad no ha podido pasarlas para el trámite respectivo. \n',	'por motivo del COVID-19 se requiere seguir el protocolo por parte de las empresas subcontratadas para ingresar a las unidades de salud y realizar mantenimiento, el cual se podría ver afectado por motivo de permisos.\n\npor motivo del COVID-19 se requiere seguir el protocolo por parte de las empresas subcontratadas para ingresar a las unidades de salud y realizar mantenimiento, el cual se podría ver afectado por motivo de permisos.\n',	'GIT-DMI',	'CCSS-1166',	'Sustitución de Calderas',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Pavas',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1166'),
('Activo',	'CCSS-1266-P',	'Sustitución de  Ascensores Hospital de San Carlos',	'Contratación',	'14/2/22 11:16',	'Andrés Antonio Gutiérrez Mata',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Andrés Antonio Gutiérrez Mata',	'Sustituir y retirar de funcionamiento  los elevadores actuales del centro médico.\n',	'El proyecto consiste en sustituir los dos elevadores hidráulicos actuales por elevadores de tracción. Es necesario construir nuevos ductos, que incluye nuevas acometidas eléctricas y conexión al sistema de supresión y detección de incendios del Hospital.',	'40,00',	'40,00',	' ₡243.243.557,00 ',	'Según estudio de mercado',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	52,	'Contratación (Equip)',	15.36,	'60% Elaboración del Cartel de Contratación  (Equip)',	'8/9/22',	'26/9/23',	'Con respecto al cronograma adjunto y a la meta el proyecto se encuentra a tiempo.\n\nSe recibe certificación presupuestaria por medio de oficio GIT-0171-2022 el día 04-02-2022 (abordaje del riesgo reportado el mes anterior).\n\nPor medio de oficio GIT-DMI-AMIEI-0010-2022 del día 28-01-2022 se traslada documentación para revisión por parte de la UCA-DMI.\nSe inicia con la revisión por parte de la UCA el día 11-02-2022.\n\n\n\n\n\n\n\n\n',	'\n\n',	'GIT-DMI',	'CCSS-1266-P',	'Sustitución de Ascensores',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Quesada',	'San Carlos',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1266-P'),
('Activo',	'CCSS-1271-P',	'Sustitución de Aires Acondicionados de Salas Quirúrgicas de la Clínica Oftalmológica.',	'Diseño',	'14/2/22 14:27',	'Oscar Fernando Carvajal Brenes',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Oscar Fernando Carvajal Brenes',	'Mejorar las condiciones ambientales, calidad del aire y reducción de focos de contaminación en las áreas quirurgicas y anexas. ',	'Sustituir los equipos actuales con unidades de enfriamiento centralizadas, con incorporacion de tecnologías actuales y mejora en eficiencia energética.',	'0,00',	'0,00',	' ₡779.890.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	28,	'Diseño (Equip)',	45.4,	'Estudios Preliminares finalizados (Equip)',	'30/11/23',	'31/1/24',	'Al 14 de febrero del 2022 se tiene lo siguiente:\n\n1) Se encuentra al día respecto al cronograma pero en atraso respecto a la meta del proyecto.\n\n2) Se tiene trasladado el cartel al nuevo formato.\n\n3) Se mantiene el trabajo en la confección de los Requerimientos Técnicos, en donde se maneja un avance del 70% en los requerimientos mecánicos',	'Riesgo: No se encuentra dentro del escenario #1 que estableción la Junta Directiva en el 2020, por lo que se mantiene la incertidumbre si contará con el aval presupuestario.\n\n\nAbordaje: Se está en la confección del estudio financiero, el cual se encuentra en un 50% de avance.\n',	'GIT-DMI',	'CCSS-1271-P',	'Aire Acondicionado',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1271-P'),
('Activo',	'CCSS-1137',	'Ultrasonidos Radiológicos',	'Ejecución',	'14/2/22 15:10',	'Marielos Muñoz Fuentes',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Marielos Muñoz Fuentes',	'Asignar a los centros médicos beneficiarios del proyecto de Equipos de Ultrasonidos idóneos, de manera que puedan brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna y eficiente; de manera tal que se disminuyan   las listas de espera para los estudios  de Ultrasonidos',	'El proyecto consiste en la adquisición de un estimado de 140(Ciento cuarenta) Equipos de Ultrasonidos para varios centros médicos de la CCSS. ',	NULL,	NULL,	' ₡951.600.000,00 ',	'Para un periodo de 4 años',	'PFRON;#2',	'2017LN-000002-3110',	'Siemens Healthcare Diagnostics S.A.',	'Equipamiento',	81,	'Ejecución (Equip)',	49.47,	'50% Proceso de Ejecución Contractual  (Equip)',	'24/4/20',	'2/9/21',	'\n\nContratación con extension de prorroga a criterio de la Administración año 2022 segun oficio GIT-DEI-1630-2021.\nSe realizo la entrega de 32 equipos de Ultrasonido Acuson Redwood los cuales fueron entregados en Hospital México , Hospital San Juan de Dios, Clínica Clorito Picado,Hospital Nacional de Niños,Hospital San Vicente de Paul, Hospital Calderón Guardia, Hospital Max Peralta, Area de Salud Coronado, Area de Salud Desamparados, Hospital Guápiles, Hospital Tony Facio, Hospital Los Chiles, Hospital Carlos Valverde Vega , Hospital Tomas Casas  y Hospital La Anexión.\nSe encuentran pendientes de recepcion los transductores 4D y el respectivo software.\nLa Empresa Siemens Healthcare Diagnostic S.A.ha efectuado a cabalidad el pedido, ha ejecutado las entregas de los equipos en forma adelantada al plazo pactado, ha cumplido con las recepciones de Ultrasonidos acorde con los cronogramas presentados. De igual ha realizado las capacitaciones a tiempo, por tanto, no se presentaron incumplimientos dentro del proyecto.\nSe realizara en los proximos meses el pedido de los equipos proyectados para en año 2022.\n',	'Presupuesto para compra.',	'GIT-DEI',	'CCSS-1137',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1137'),
('Pasivo',	'CCSS-1138',	'Ultrasonidos Gineco Obstétricos',	'Finalizado',	'9/7/21 12:23',	'Plataforma Servicios DAI',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Marielos Muñoz Fuentes',	'Asignar a los centros médicos beneficiarios del proyecto de Equipos de Ultrasonidos para Gine-Obstetricia, de manera que puedan brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna y eficiente; de manera tal que se disminuyan   las listas de espera para los estudios  de Ultrasonidos',	'El proyecto consiste inicialmente en la adquisición de 11 (once) de Equipos de Ultrasonidos para varios centros médicos de la CCSS. \n\nPosteriormente se realiza una ampliación por 5 equipos.',	'0,00',	'0,00',	' ₡565.522.221,00 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2019LN-000002-3110 ',	'Corporación Almotec S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'10/8/20',	'1/9/20',	'El proyecto se ha finalizado, entrega de equipos y capacitaciones. Se ha iniciado proceso de ampliacion para 5 Ultrasonidos, se esta a la espera del contenido presupuestario para 2021. Se consolido contrato de ampliacion, se entregaron dos Ultrasonidos en la ultima semana de marzo 2021, se espera entregar los 3 restantes a principios del mes de mayo. Se han recibido de comformidad los Ultrasonidos han sido instalados y brindadas las respectivas capacitaciones correspondientes a la ampliacion del proyecto.',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-1138',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional ',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1138'),
('Pasivo',	'CCSS-1139',	'Ultrasonidos Portátiles',	'Finalizado',	'16/3/21 08:20',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Marielos Muñoz Fuentes',	'Asignar a los centros médicos beneficiarios del proyecto de Equipos de Ultrasonidos Portatiles de manera que puedan brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna y eficiente; de manera tal que se disminuyan  las listas de espera para los estudios  de Ultrasonidos.',	'El proyecto consiste en la adquisición de 9 (nueve) Equipos de Ultrasonido para varios centros médicos de la CCSS.',	NULL,	NULL,	' ₡193.411.835,00 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2018LN-000003-3110',	'Corporación Almotec S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'10/10/19',	'7/11/19',	'Equipos en etapa de garantia de funcionamiento periodo de dos años.',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-1139',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1139'),
('Pasivo',	'CCSS-1136',	'Rayos X para la Clínica Moreno Cañas',	'Finalizado',	'16/3/21 08:13',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Marielos Muñoz Fuentes',	'Entregar a la Clínica Dr. Ricardo Moreno Cañas un equipo de Rayos X Convencional con el objetivo que el centro médico brinde un servicio en forma oportuna y eficiente a los pacientes que requieren de esa especialidad.',	'Consiste en la reposición de un equipo de Rayos X Convencional para el servicio de Radiología de la Clínica Dr. Ricardo Moreno Cañas, donde contempla los estudios necesarios para la sustitución del equipo de rayos X.',	NULL,	'38,00',	' ₡220.364.709,00 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2018LA-000001-3110',	'Electrónica Industrial y Médica S.A. (ELEINMSA)',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'18/2/19',	'15/8/19',	'Proyecto finalizado etapa de preinstalacion e instalacion, esta en etapa de garantia.',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-1136',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Mata Redonda',	'San José',	'San José',	'9.927065',	'-84.089016',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1136'),
('Pasivo',	'CCSS-1242',	'Ventiladores Pulmonares',	'Finalizado',	'1/2/21 12:20',	'Plataforma Servicios DAI',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'José Andrey Brenes González',	'Adquisición  de ventiladores Pulmonares para adulto, pediatrico, transporte   a ser utilizados en  el servicio de Terapia respiratoria, cuidados Intensivos de los diferentes centros médicos.   se debe revalorar el alcance ya que por la emergencia COVID 19 se compraron muchos equipos, se esta espera de los nuevos onjetivos de este proyecto.\n',	' Dotar a los centros medicos   de los ventiladores de adulto, neonatal, pediatricos y transporte Además, se incluye la instalación del equipamiento por parte del proveedor, la  garantía  de funcionamiento por dos años y la capacitación en la operación y mantenimiento del equipamiento. se debe de analizar despues de la compra por la pandemia.',	NULL,	NULL,	' ₡8.278.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'20/5/20',	'24/9/20',	'Con la atención de la emergencia causada por la Pandemia Covid19 se adquirieron más de 300 equipos, por lo que se da por finalizado este proyecto.  ya que se realizó por otras compras y no por la que estba programada, por lo tanto la DEI no realizó este proyecto en ninguna de las fases si no fue cubieto por la emergencia nacional realizado por la Gerencia y DAI.\n\nEste proyecto se debe analizar si van a realizar o actualizar sus objetivos.\n\nFinanciamiento: CAED.\n\nSe solicita colocar estado de PASIVO mediante oficio GIT-DEI-1648-2020.\n\nEn documento adjunto se indica el detalle de ejecución presupuestaria, proveedores adjudicados y número de licitaciones. ',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-1242',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1242'),
('Pasivo',	'CCSS-1243',	'Adquisición de ECMO',	'Finalizado',	'1/2/21 12:20',	'Plataforma Servicios DAI',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'José Andrey Brenes González',	'Adquisión de equipos para ECMO',	'dotar a los hospitales nacionales y niños  de equipso ECMO ',	NULL,	NULL,	' ₡594.000.000,00 ',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'24/3/20',	'25/3/20',	'Con la atención de la emergencia causada por la Pandemia Covid19 se adquirieron 4 equipos, por lo que se da por finalizado este proyecto.   proyecto finalizó lo maneja la DAI  se estaba en valoración si se tenia que realizar otra compra. para otros hospitales la fue realizada por la gerencia y DAI, por lo tanto la DEI no realizó este proyecto fue con fondos de la emerencia. \n\nFinanciamiento: CAED.\n\nSe solicita colocar estado de PASIVO mediante oficio GIT-DEI-1648-2020.\n\nEn documento adjunto se indica el detalle de ejecución presupuestaria, proveedores adjudicados y número de licitaciones. ',	'Espera de respuesta de la Gerencia Médica sobre el objetivo del proyecto,descripcion del proyecto, unidades beneficiarias, ect. ',	'GIT-DEI',	'CCSS-1243',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1243'),
('Activo',	'CCSS-1113',	'Torres Laparoscópicas',	'Contratación',	'16/2/22 15:41',	'José Luis Cordero Coto',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'José Luis Cordero Coto',	'Adquisición de Torres Laparoscópicas para dotación a los centros médicos que realicen procedimientos quirúrgicos laparoscópicos a nivel nacional.',	'El proyecto consta de la gestión licitatoria para la adquisición de Torres Laparoscópicas, las cuales se instalarán en los centros médicos de la CCSS que realicen procedimientos quirúrgicos laparoscópicos. El proyecto se esta concibiendo por un primer año de ejecución con la posibilidad de tres prórrogas más. Se proyecta tramitar una modalidad de contratación en la cual se puedan adquirir Torres Laparoscópicas ya sea para sustitución o aumento de la capacidad instalada.',	'0,00',	'0,00',	' ₡8.052.000.000,00 ',	'Se refiere proyección presupuestaria para ejecutar en el 2022 por cuanto en el 2021 se estará gestionando el proceso licitatorio.',	'SEM;#1',	'2021LN-000006-0001103110 Torres Laparoscopicas (Laparoscopio Quirúrgico).',	NULL,	'Equipamiento',	54,	'Contratación (Equip)',	26.88,	'Licitación publicada (Equip)',	NULL,	NULL,	'\n16/02/2022\n\n1. El proyecto se encuentra a tiempo.\n\n2. El número de la licitación pública es 2021LN-000006-0001103110, para la cual se recibieron los recursos de objeción al cartel en el primer tercio.\n\n3. Mediante oficio GIT-DEI-0093-2022 se responde en tiempo y forma la audiencia especial de objeciones al cartel DCA-0228-2022.\n\n4. Se recibe resolución de los recursos de objeción al cartel  R-DCA-00096-2022.\n\n5. Se realiza la primera modificación al cartel el día 10 de febrero de 2022 y se tiene programada la apertura de ofertas para el día 25 de febrero de 2022 a las 10:00am.',	'No se materializó ningún riesgo.\n\n1. Los riesgos de la presente etapa radican en los tiempos de respuesta a las solicitudes de aclaración, objeciones o apelaciones a los actos administrativos que puedan presentar los potenciales proveedores. ',	'GIT-DEI',	'CCSS-1113',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1113'),
('Activo',	'CCSS-1214',	'Sustitución de Aceleradores Lineales Hospital México',	'Estudios de Preinversión',	'15/2/22 10:38',	'Leonardo Campos Cordero',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'Sustitución en una primera etapa de los aceleradores Varian 1 y Varian 2, además del Tomógrafo Simulador que forman parte del Servicio de Radioterapia del Hospital México, posteriormente se gestiona la sustitución de los 2 equipos restantes.  En total se van a sustituir 4 aceleradores bajo el mismo código de proyecto (CCSS-1214).\n\nEl objetivo del proyecto debe de varias ya que se deben de incluir en esta licitación los aceleradores 3 y 4 según oficio.\n\n',	'El proyecto conlleva la sustitución de los aceleradores denominados Varian 1, Varian 2 (Con mejora tecnológica), ubicados en la Sección 13 del Hospital México, además de la reposición y los Aceleradores denominados Varinan 3 y 4 (sustitución), así como la sutitución del Tomógrafo Simulador, ubicados todos en el Edificio de Radioterapia y Quimioterapia construido en el año 2012.  \nCabe resaltar que el proyecto no conlleva crecimiento en área ya que los equipos a adquirir se ubicarán en los actuales recintos, a los cuales se deberán efectuar los ajustes y modificaciones que requiera según sea el fabricante. ',	'89.799,00',	'400,00',	' ₡2.000.000.000,00 ',	'En respuesta al oficio GM-17298-2020 de la Gerencia Médica indica que el financiamiento de la sustitución de los Aceleradores Lineales 1 y 2 será con fondos de la Ley 9028 y los Aceleradores 3 y 4 serán financiados por el fondo denfermedad y maternidad.  ',	'PFRON;#2',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	12,	'Estudios de Preinversión (ILLM)',	90,	'90% Elaboración de estudios de Preinversión  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Las transferencias tecnológicas iniciaron en tiempo según la programación que se tenía prevista (24 al 26 de enero de 2022 para la empresa PROMED y 31 de enero al 02 de febrero de 2022 para la empresa ELEMED, con cierre el día 04 de febrero de 2022).\n\nEn respuesta al oficio EM-0501-2022 presentado por la empresa ELEMED S.A., se tramita el oficio GIT-DAI-0248-2022 del 26 de enero de 2022, donde se exponen algunas consideraciones importantes respecto a los equipos, con el fin de incentivar a que dicha empresa pueda presentar su cotización (ya que a la fecha no se cuenta con este insumo el cual es de gran importancia), o manifieste las limitaciones que su equipos presentan en cuanto a la compatibilidad y conectividad con la red ARIA con que cuenta el Hospital México.\n\nAdicionalmente, el 25 de enero de 2022, la Gerencia Médica traslada mediante oficio GM-1271-2022, el criterio emitido por la Dirección Jurídica (GA-DJ-00332-2022 de fecha 12 de enero de 2022) en donde se avala el fraccionamiento de la compra en dos licitaciones diferentes, una para los aceleradores 1 y 2, y otra para los aceleradores 3 y 4. \n\nFinalmente, aún no se cuenta con una definición por parte de la Gerencia Médica de si se debe incluir o no dentro de este concurso, la adquisición de un resonador simulador o la sustitución del tomógrafo existente, que está por cumplir su vida útil.\n',	'-RH-01 Personal no capacitado: riesgo no materializado\n\n-RH-02 Falta de recurso humano: riesgo no materializado\n\n-OP-04 No aplicar la normativa vigente: riesgo no materializado\n\n-OP-05 Inadecuada gestión de la planificación: riesgo latente. La falta de definición en cuanto al alcance integral de los equipos a adquirir dentro del concurso que se está desarrollando, podría ocasionar una incorrecta planificación que durante la licitación podría acarrear un incremento en el presupuesto y una afectación directa en los plazos programados, así como un impacto en la prestación del servicio al no contar este con todos los equipos necesarios para la adquisición de estudios y terapias.\n\n-OP-14 Falta de disponibilidad de medio de transporte: riesgo no materializado\n\n-FI-01 Presupuesto insuficiente: riesgo no materializado\n\n-CA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores: riesgo no materializado\n\n-LE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: riesgo no materializado\n\n-EX-04 Desastres Naturales: riesgo no materializado\n\n-EX-06 Motines, huelgas, manifestaciones sociales, paros: no materializado\n\n-TI-02 Falla en la conectividad de los sistema de información: riesgo no materializado\n\n-CO-01 Tráfico de influencias (injerencia política): riesgo no materializado\n\n-FI-02 Inadecuada gestión del presupuesto (subejecución presupuestaria): riesgo no materializado\n\n-TI-04 Funcionario no tiene accesos a los sistemas de información requeridos: riesgo no materializado\n\n-TI-05 Pérdida de información digital: riesgo no materializado\n\n-OP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable: riesgo no materializado\n\n-OP-03 Debilidades en el monitoreo, supervisión y control de las actividades: riesgo no materializado\n\n-OP-06 Inadecuada comunicación de la información entre los usuarios: riesgo no materializado\n\n-EX02 Epidemias: riesgo no materializado\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-1214',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	'9.951660',	'-84.115075',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1214'),
('Activo',	'CCSS-1240',	'Acelerador Lineal Monoenergético Hospital San Juan de Dios',	'Diseño',	'15/2/22 10:51',	'Leonardo Campos Cordero',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'Contratar a una empresa para que implemente en el área de radiología del Hospital San Juan de Dios un acelerador monoenergético, junto con la readecuación arquitectónica, mecánica y eléctrica de la mencionada área; lo anterior como reemplazo de las máquinas de cobalto que operaban en el Hospital.',	'Habilitación de  los recintos del área de radioterapia del Hospital San Juan de Dios, para que se instala un acelrador lineal monoenegético.',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'PFRON;#2',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	21,	'Diseño (ILLM)',	5.55,	'20% Estudios Preliminares  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'La información enviada en el mes de setiembre (oficios GIT-DAI-2639-2021 y GIT-DAI-2710-2021), se mantiene aún en análisis de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, por lo que no hay variación respecto a lo reportado en el mes de enero de 2022.\n\n\n',	'-RH-01 Personal no capacitado: riesgo no materializado\n\n-RH-02 Falta de recurso humano: riesgo no materializado\n\n-OP-04 No aplicar la normativa vigente: riesgo no materializado\n\n-OP-05 Inadecuada gestión de la planificación: riesgo no materializado\n\n-OP-14 Falta de disponibilidad de medio de transporte: riesgo no materializado\n\n-FI-01 Presupuesto insuficiente: riesgo no materializado\n\n-CA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores: riesgo no materializado\n\n-LE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: riesgo no materializado\n\n-EX-04 Desastres Naturales: riesgo no materializado\n\n-EX-06 Motines, huelgas, manifestaciones sociales, paros: no materializado\n\n-TI-02 Falla en la conectividad de los sistema de información: riesgo no materializado\n\n-CO-01 Tráfico de influencias (injerencia política): riesgo no materializado\n\n-FI-02 Inadecuada gestión del presupuesto (subejecución presupuestaria): riesgo no materializado\n\n-TI-04 Funcionario no tiene accesos a los sistemas de información requeridos: riesgo no materializado\n\n-TI-05 Pérdida de información digital: riesgo no materializado\n\n-OP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable: riesgo no materializado\n\n-OP-03 Debilidades en el monitoreo, supervisión y control de las actividades: riesgo no materializado\n\n-OP-06 Inadecuada comunicación de la información entre los usuarios: riesgo no materializado\n\n-EX02 Epidemias: riesgo no materializado\n\n\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-1240',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	'9.934185',	'-84.085680',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1240'),
('Activo',	'CCSS-1196',	'IV Etapa- Equipos de Mamografía',	'Diseño',	'15/2/22 15:51',	'Manuel Antonio Oporto Mejia',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Manuel Antonio Oporto Mejia',	'Conforme a las directrices emitidas en los oficios GM-10129-2020, GM-UEP-0408-2020 y GIT-1314-2020, se requiere determinar las condiciones actuales de los diferentes recintos para implementar las mejoras o correcciones necesarias que permitan la instalación y el correcto funcionamiento del sistema de mamografía digital en varios centros de salud de la CCSS, por medio de una nueva licitación para el proyecto denominado: “IV Etapa Equipos de Mamografía”.\n',	'Contratar una empresa Equipadora que realice la sustitución e instalación de mamógrafos existentes en los los siguientes centros de salud: Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, Hospital San Vicente de Paul, Hospital San Rafaerl, Área de Salud San Rafael y Hospital Ciuda Neily. Adicionalmente, esta misma empresa sea la responsable de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos, según especificaciones técnicas. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto a nivel institucional, nacional e internacional.\n(Lo anterior debe definirse con mayor precisión, ya que en este momento aún no se toman decisiones sobre los alcances del concurso, por lo que esta descripción es sólo una propuesta).',	'0,00',	'0,00',	' ₡-   ',	'Se estima un monto de $1 527 634,66, con base en la actualización del histórico de precios con que cuenta la Administración, para alcances de proyectos similares que se han licitado recientemente. ',	'PFRON;#2',	'Todovía no se cuenta con esta información',	'A',	'Equipamiento',	44,	'Diseño (Equip)',	81.72,	'80% Diseño, especificaciones y estimación de costos (Equip)',	'30/6/22',	'31/5/23',	'\nAl día 17/1/22: Se recibe por parte de Roberto Gen Rojas las fichas técnicas con las recomendaciones realizadas de aspectos técnicos y recomendaciones necesarias de incluir para este proyecto.\n\n28.1.22: Solicitud de catálogos técnicos de equipos de Mamografía Digital con Estereotaxia.\n\n31.1.22 al 8.2.22: Se realiza revison de toda la documentación del Proyecto.\n\n08.\n\n08.02.22: revision de Diagnostico de la insfraestructuta y electromecanicos  de los recintos donde se instalaran los nuevos mamografos.\n\n09.02.22: Revisión de alcances de los proyectos con la comisión Clínica.\n10.2.22: Se trabaja en el desarrollo del pliego de condiciones técnicas.\n11-15.02.22: Se realizan formularios tecnicos de \"FORMULARIO PARA DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMA DE MAMOGRAFIA\" y , “FORMULARIO ESTUDIO COMPARATIVO DE TECNOLOGIAS MÉDICAS” \n',	'Aún no se determinan posibles riesgos.',	'GIT-DEI',	'CCSS-1196',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional ',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1196'),
('Activo',	'CCSS-1215',	'Sustitución de Equipos de Resonancia Magnética del Centro Nacional de Resonancia Magnética',	'Contratación',	'15/2/22 09:35',	'Carlos Alberto Portocarrero Obregón',	'Alexánder Vega Romero',	'Carlos Alberto Portocarrero Obregón',	'Realizar la sustitución de dos resonadores magnéticos de 1.5 Tesla en el Centro Nacional de Imágenes Médicas, con una habilitación de sistemas de rociadores que es requerido por normativa.',	'Se deberá habilitar un sistema de rociadores en los recintos donde se habilitarán dos nuevos resonadores magnéticos de 1.5 Teslas que sustituirán los que actualmente operan en el Centro Nacional de Imágenes Médicas.',	NULL,	'200,00',	' ₡307.387.177.195,00 ',	'Este monto corresponde al de la oferta que se está recomendando técnicamente',	'SEM;#1',	'2021LN-000002-0001104402 Sustitución de equipos de resonancia magnética del Centro Nacional de Imágenes Médicas',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	46,	'Contratación (ILLM)',	65.28,	'Recomendación técnica emitida  (ILLM)',	'14/3/23',	'4/1/24',	'\nSe emitió recomendación técnica.\n\nSe ha trasladado a la Dirección Jurídica para su análisis.\n',	'I Proceso de licitación: \n     a) Apelaciones de empresas equipadoras oferentes\n  \nII Proceso de ejecución:\n     a) Afectación del proceso relacionada a ajustes a las necesidades de atención suministrada por unidad usuaria.\n     b) Afectación a causa de la ejecución de la adquisición de un resonador magnético de 3 Teslas\n\n\nAdicional a lo anterior, conforme a lo establecido en SEVRI:\n\n1)	RH-01 Personal no capacitado: El proyecto cuenta con personal capacitado por parte de la DAI, así como del contratista. Riesgo no manifestado\n\n2)	RH-02 Falta de recurso humano: El personal de la DAI no ha tenido que ausentarse. En caso de darse, se deberá reemplazar con otro personal. Riesgo no manifestado.\n\n3)	OP-04 No aplicar la normativa vigente: Contratista está en la obligación de implementación de la normativa vigente como parte de su alcance de responsabilidad. Riesgo no manifestado.\n\n4)	OP-05 Inadecuada gestión de la planificación: Riesgo no manifestado. Ha habido adecuada planificación. \n\n5)	OP 14 Falta de disponibilidad de medio de transporte: Riesgo no manifestado. Al ser el sitio de proyecto en las instalaciones de oficinas centrales de la CCSS, no se necesita transporte.\n\n6)	FI-01 Presupuesto insuficiente: Podría darse si por algún aspecto, ajeno a la Dirección, las finanzas de la institución se redirigieran hacia otras inversiones desfinanciando el proyecto de manera total o parcial.  Este riesgo no se ha manifestado.\n\n7)	CA-01 Incumplimiento por parte de proveedores: Podría ser que se vea afectada la cadena de proveeduría por diversos aspectos, lo cual afectaría el plazo del proyecto.  Este riesgo no se ha manifestado.\n\n8)	LE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: Podría haber cambios en el marco normativo y/o jurídico desde el momento de la licitación hasta la ejecución del proyecto.  Este riesgo se manifestó.  \n\n9)	EX04 Desastres naturales: Este riesgo no se ha manifestado.\n\n10)	EX06 Motines, huelgas, manifestaciones sociales, paros: Este tipo de actividades pueden afectar la proveeduría y adecuado desarrollo del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.\n\n11)	TI-02 Falla en la conectividad de los sistemas de información: Un fallo general o localizado en la conectividad puede afectar la comunicación y adecuado desarrollo del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.\n\n12)	CO-01 Tráfico de influencias (injerencia política): Decisiones a nivel político que alteren o afecten total o parcialmente el desarrollo del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.\n\n13)	FI-02 Inadecuada gestión del presupuesto (subejecución presupuestaria): Este riesgo no se ha manifestado.\n\n14)	TI-04 Funcionario no tiene acceso a los sistemas de información requeridos: Afectaría la gestión de operaciones sustanciales del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.\n\n15)	TI-05 Pérdida de información digital: La pérdida afectaría la trazabilidad de las funciones del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.\n\n16)	OP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable: Este riesgo no se ha manifestado.\n\n17)	Debilidades en el monitoreo, supervisión y control de las actividades: Podría afectar la calidad del producto contratado. Este riesgo no se ha manifestado.\n\n18)	OP-06 Inadecuada comunicación de la información entre los usuarios: Este riesgo no se ha manifestado.\n\n19)	EX02 Epidemias: Este riesgo se manifestó, sin embargo, no ha sido causal de afectación en plazo del proyecto.  Sí le ha afectado en el costo.\n\n\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-1215',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Carmen',	'San José',	'San José',	'9.936482',	'-84.069010',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1215'),
('Activo',	'CCSS-1241',	'Rayos X Área de Salud de Alajuelita',	'Diseño',	'17/2/22 13:40',	'Plataforma Servicios DAI',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Ricardo Francisco Espinoza Solano',	'Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.',	'Incorporación de un servicio de Rayos X para el Área de Salud Alajuelita.',	'113,00',	'347,76',	NULL,	'Proyecto en Banco de Iniciativas, en proceso de Determinación de Estimación Preliminasr de Costos y Áreas',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	20.2,	'Diseño (Equip)',	18.16,	'40% Estudios Preliminares (Equip)',	NULL,	NULL,	'El avance se mantiene igual que diciembre 2021, ya que la respuesta del visto bueno del plan funcional por parte de la gerencia médica no se ha dado.\n\n\nComo parte del seguimiento, el pasado 3 de febrero le envíe un correo a el Lic. Juan Rafael Mendez Camacho, administrador del AS Alajuelita, consultándole sobre si ha tenido respuesta por parte de la gerencia médica del visto bueno del plan funcional. Ya que el plan fue realizado por la unidad usuaria y les correspondía solicitar el visto bueno. \n\nEl 4 de febrero el señor Juan Rafael Mendez Camacho, administrador del AS Alajuelita respondió indicando que recibieron la confirmación de recibido por parte de la Gerencia médica donde hicieron el traslado de la documentación y responsabilidad de aprobación a la Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Directora de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud. Sin embargo a esta fecha no se ha tenido respuesta de la misma. \n\nEl 10 de febrero le envíe un correo a la Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Directora de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, solicitando favor informar sobre el avance de dicho visto bueno, sin embargo no se ha obtenido respuesta. \n',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-1241',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	'Área De Salud Alajuelita (ALAJUELITA)',	NULL,	'Alajuelita',	'Alajuelita',	'San José',	'9.90144891433793',	'-84.1029507638424',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1241'),
('Pasivo',	'CCSS-1277',	'Sistema de tratamiento de aguas residuales Clínica de Esparza',	'Finalizado',	'9/11/21 10:17',	'Plataforma Servicios DAI',	'Róger Valverde Jiménez',	'Margarita Loría Naranjo',	'La Clínica de Esparza cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales tipo lodos activados, pero no cuenta con el diseño ni las unidades de tratamiento optimas que permitan la adecuada depuración de las aguas residuales que genera. Adicionalmente, se encuentra en un alto estado de deterioro y abandono, lo que genera malos olores, esto se ha visto reflejado en los múltiples reclamos presentados por los usuarios.',	'El proyecto consiste en ampliar y remodelar la PTAR actual de la Clínica de Esparza, de manera que cuente con todas las unidades de tratamiento necesarias para completar el sistema y las aguas residuales puedan cumplir con la calidad requerida en la normativa nacional. \nLas obras de remodelación incluyen:\n1. Construcción muro perimetral\n2. Construcción de caseta de operación\n3. Construcción de digestor de lodos\n4. Construcción de lechos de secado.\n5. Tanque contactor de cloro y bombeo\n6. Trampa de grasas.\n7. Baños públicos\n\nAdemás, la planta tendrá un puesta en marcha y una operación óptima durante al menos un periodo de un año, de manera que, durante este periodo, se permita a la unidad usuaria (Clínica de Esparza) adquirir la experiencia y las lecciones aprendidas de este procesos, para garantizar la correcta operacion y mantenimiento a largo plazo.\n',	NULL,	'30,00',	' ₡120.000.000,00 ',	'Este monto corresponde a la fase 1 y fase 2 del proyecto, y puede aumentar según el precio final de la oferta adjudicada y eventuales adendas a realizar. ',	'SEM;#1',	'N°2021CD-000001-2552',	'PROAMSA S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'24/5/21',	'1/6/22',	'El día 23 de abril se adjudicó a la empresa PROAMSA. Las obras iniciaron el día 24 de mayo del 2021. El 2 de septiembre se llevó a cabo la recepción de la fase constructiva. La obra se recibió de forma satisfactoria, cumpliendo a lo largo del proceso con todas la normas de seguridad laboral y gestión ambiental. La etapa de operación y mantenimiento finalizará el 1 de junio del 2022.',	'Debido a la pandemia provocada por la enfermedad SARS-COV2 existe el riesgo de retraso en el tiempo de importanción para equipos electromecánicos. Sin embargo, este riesgo no se materializó y los tiempos de ejecución se lograron cumplir según lo esperado. ',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1277',	'Tratamiento de Aguas Residuales',	'Ingeniería Ambiental ',	'Área De Salud Esparza (ESPARZA)',	NULL,	'Espíritu Santo',	'Esparza',	'Puntarenas',	'9.999820',	'-84.660023',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1277'),
('Pasivo',	'CCSS-1259',	'Centro de acopio / tratamiento Amubri, Sepecue',	'Finalizado',	'9/2/22 22:28',	'Plataforma Servicios DAI',	'Róger Valverde Jiménez',	'Joselyne Loretta Cordero Fallas',	'El proyecto corresponde, básicamente, a la adquisición, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de equipos para tratamiento de desechos bioinfecciosos. Para de esta forma, garantizar el correcto tratamiento y disposición de estos. \n\nPara alcanzar la meta del proyecto es necesario gestionar la compra de equipos integrales para tratamiento de desechos bioinfecciosos, mediante los cuales se logre no solo la esterilización (reducción de carga microbiana), sino que también permita su trituración (reducción en un 80% del volumen). \n',	'El proyecto consiste en la adquisición de dos (2) equipos para tratamiento de desechos bioinfecciosos, traslado e instalación de ambos equipos en los EBAIS de Amubri y Sepecue, ubicados en la zona de Talamanca, Limón.\nPuesta en marcha de ambos equipos, y charla sobre su uso\n',	NULL,	NULL,	' ₡165.840,00 ',	'El monto indicado es en dólares',	NULL,	'2020LA-000002-4403 Compra de equipos para tratamiento de residuos bioinfecciosos en EBAIS de Talamanca',	'Corporación Biomédica COBISA S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'22/10/20',	'15/7/21',	'\nProyecto concluído, se mantiene en período de mantenimiento\n',	'\n',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1259',	'Centros de acopio',	'Ingeniería Ambiental ',	'Ebais Amubri (TALAMANCA)',	NULL,	'Telire',	'Talamanca',	'Limón',	'9.51896',	'-82.95463',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1259'),
('Activo',	'CCSS-1276',	'Sistema de tratamiento de Aguas Residuales en la Sede de EBAIS El Tejar en el Área de Salud de El Guarco',	'Diseño',	'14/2/22 08:49',	'Juan Francisco Piedra Segura',	'Róger Valverde Jiménez',	'Juan Francisco Piedra Segura',	'Mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales del EBAIS El Tejar El Área de Salud de El Guarco.',	'Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales actual . ',	'0,00',	'0,00',	' ₡-   ',	'Se encuentra en análisis la definición final y por ende el costo total del mismo. ',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	32,	'Diseño (ILLM)',	66.6,	'70% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Se elaboró un informe técnico dirigido a las autoridades superiores para valorar la continuidad del proyecto. Se remite mediante oficio GIT-DAPE-0288-2022.  ',	'Algunas resoluciones del Ministerio de Salud en otras regionales han indicado que caudales y aguas como las que se generan en las sedes de EBAIS requieren de tratamiento y desfogue en cuerpos de caudal permanente. ',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1276',	'Tratamiento de Aguas Residuales',	'Ingeniería Ambiental ',	'Área De Salud El Guarco (EL GUARCO)',	NULL,	'El Tejar',	'El Guarco',	'Cartago',	'9.8481179',	'-83.939331',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1276'),
('Activo',	'CCSS-1278',	'Sistema de tratamiento de aguas residuales Sucursal de Siquirres',	'Diseño',	'14/2/22 08:10',	'Margarita Loría Naranjo',	'Róger Valverde Jiménez',	'Margarita Loría Naranjo',	'El proyecto pretende evitar los desbordamientos e inundaciones constantes en el área verde del drenaje ubicada en la sede de la Sucursal de Siquirres.',	'El proyecto consiste en la remodelación del drenaje y tanque séptico en la sede de la sucursal de Siquirres, de manera que se eviten los desbordamientos constantes del tanque séptico en el área verde de la sede.\n\nAdicionalmente, se construirá una cubierta sobre el área verde en donde se ubica el drenaje, de manera que se evite el exceso de agua de lluvia.',	'48,00',	'48,00',	' ₡40.000.000,00 ',	'Este monto es aproximado',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	33,	'Diseño (IDI)',	43.29,	'80% Estudios Técnicos y anteproyecto (IDI)',	'30/1/22',	'30/4/22',	'Se coordinó con la unidad usuaria la preparación del sitio para realizar la inspección. Esto implica el vaciado del tanque séptico y una excavación para determinar la profundidad del drenaje. \n\nEl día 08 de febrero se llevó a cabo una inspección al sitio para realizar un levantamiento del área de drenaje y el tanque séptico. Así como valorar las dimensiones y el diseño de la cubierta que se construirá. Esta información es necesaria para realizar el diseño que se hará por medio del equipo técnico de la DAPE. ',	'El avance del proyecto depende de las cargas de trabajo del equipo técnico el proyecto y de la coordinación con la administración de la unidad usuaria.\n\nTambién es importante indicar que una de las conexiones debe de realizarse a través de la propiedad contigua ( Clínica de Siquirres). ',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1278',	'Tratamiento de Aguas Residuales',	'Ingeniería Ambiental ',	'Sucursal Siquirres ()',	NULL,	'Siquirres',	'Siquirres',	'Limón',	'10.097679',	'-83.509793',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1278'),
('Activo',	'CCSS-1174',	'Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital Max Peralta, Cartago',	'N/A',	'10/4/21 18:24',	'Plataforma Servicios DAI',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Carlos Ricardo Granados Ramírez',	'',	'',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	0,	'N/A',	0,	'N/A',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'GIT-DAPE',	'CCSS-1174',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	'Hospital Maximiliano Peralta Jiménez (CARTAGO)',	NULL,	'Oriental',	'Cartago',	'Cartago',	'9.862293',	'-83.921822',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1174'),
('Pasivo',	'CCSS-1282',	'Sistema Fotovoltaico en el PVP Isla Caballo',	'Finalizado',	'9/7/21 12:23',	'Plataforma Servicios DAI',	'Róger Valverde Jiménez',	'Juan Francisco Piedra Segura',	'Justificación (Art. 7 LCA, 8a, 8e RLCA):\n\nEl puesto de atención periódica (PVP) en Isla Caballo, es un centro de atención en salud que pertenece al Área de Salud Jicaral-Islas (U.E 2564). En él se atiende a una población cercana a las 300 personas. \nLa población que se atiende en este centro de salud presenta condiciones especiales dadas las condiciones de la zona, tales como pobreza, falta de fuentes de empleo (se basa en la pesca) e inexistencia de servicios básicos tales como electricidad o agua potable. \n\nEl Área de Salud, ha realizado sendas gestiones para mejorar su infraestructura y por ende la prestación ininterrumpida de atención a su población adscrita. Recientemente, se implementó un sistema de captación de agua de lluvia y posterior potabilización, proyecto desarrollado en conjunto con la Universidad Nacional (UNA). \nEmpero, el suministro eléctrico se realiza por medio de un generador de emergencia con base en combustibles fósiles, lo que representa un gasto continuo en la compra y traslado de la fuente de energía primaria, mantenimiento continuo y contaminación del ambiente e implica un riesgo adicional a su constante acarreo y almacenamiento. \n\nConsiderando lo anterior, es que por medio del oficio ASJI-DG-1003-2019, se solicita la colaboración para el desarrollo del proyecto a la DAPE, en aras de disminuir los riesgos asociados a la operación del Centro de Salud y de aumentar la confiabilidad de la fuente de energía eléctrica. \n\n',	'El proyecto propone un sistema fotovoltaico autónomo para alimentar el puesto de visita períodica (PVP) de Isla Caballo en el archipielago de la Península de Nicoya.  El sistema fotovoltaico autónomo debe garantizar el suministro de energía en todo momento, según el requerimiento posteriormente indicado, con una autonomía mínima en baterías 10 horas y, debe interconectarse el generador de emergencia existente en el sitio al sistema en mención como parte del respaldo eléctrico al sistema. Debe incluirse todos los accesorios y equipos requeridos tales como soportes de paneles, inversores, reguladores de carga, baterías tecnología litio, sistema de gestión de baterías (BMS), cajas de combinación, buses de conexión, conductores, canalizaciones, etc. \nDebe considerarse como parte esta contratación el desarrollo del diseño completo del sistema (memoria de calculo, planos e informe) y de todos los trámites necesarios ante el CFIA y cualquier otra entidad o institución nacional requerida. \nEl sistema se deberá instalar en los espacios físicos indicados y disponibles para tal fin y deberán conectarse a un tablero en AC  secundario que alimentará el tablero de distribución existente. \nEl sistema debe considerarse, debidamente instalado y operando en condiciones normales de operación. El generador eléctrico existente en sitio debe integrarse al sistema como un medio de energía redundante, obteniéndose un sistema fotovoltaico híbrido. \n Debe incluirse mantenimiento preventivo por un período de un año, con visitas semestrales como mínimo durante este período. \nSe debe considerar un sistema por sitio bajos las condiciones que se indicarán en el presente documento, visitas al sitio y anexos. \n',	'0,00',	'0,00',	' ₡26.570.000,00 ',	'Según Certificación Presupuestaria GF-DP-2466-2020',	'SEM;#1',	'Contratación Directa N° 2020CD-000012-4403\n',	'SISTEMA EMPRESARIAL RC S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'16/12/20',	'26/3/21',	'Proyecto en etapa de garantía, transcurre sin reportes de fallo por parte de la unidad usuaria y a la espera del primer mantenimiento contratadi. ',	'N/A',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1282',	'Gestión de la Energía',	'Ingeniería Ambiental ',	NULL,	NULL,	'Puntarenas',	'Puntarenas',	'Puntarenas',	'9.960395',	'-85.115736',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1282'),
('Activo',	'CCSS-1264',	'Proyecto integral en materia de protección contra incendios Área de Salud Alajuela Central',	'Ejecución',	'10/2/22 14:05',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Luis Diego Salas Montero',	'Dotar a la sede de Área de Salud Alajuela Central de un Sistema Fjio Contra Incendios y Sistemas de Protección Contra Descargas Atmosféricas para la mejora de la seguridad humana, protección contra incendios y explosiones, índice de seguridad hospitalaria, seguridad laboral, seguridad eléctrica, protección, conservación del patrimonio institucional, administración y aseguramiento de bienes inmuebles y muebles.',	'Sistema Fijo Contra Incendios y Sistema de Protección Contra Descargas Atmosféricas Sede Área de Salud Alajuela Central.',	'1.355,00',	'2.600,00',	' ₡171.638.479,34 ',	NULL,	'SEM;#1',	'2021LA-000007-0001102299 SICOP',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	65,	'Ejecución (ILLM)',	10.44,	'Gestión de permisos y visados. (ILLM)',	'13/12/21',	NULL,	'En trámite de revisión  y permisos por parte de Edificaciones Nacionales MOPT.',	'OP-05 Inadecuada gestión de la planificación.\nFI-02 Inadecuada gestión del presupuesto.\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores.\nCA-02 Falta de proveedores.\nSS-04 Accidente y/o enfermedad laboral.\nEX-04 Desastres naturales.\nOP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable.\nLE-02 Usuario no presente la documentación requerida.',	'DR. Central Norte',	'CCSS-1264',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	'Área De Salud Alajuela Central (ALAJUELA CENTRAL)',	NULL,	'Alajuela',	'Alajuela',	'Alajuela',	'10.020726',	'-84.214057',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1264'),
('Activo',	'CCSS-1175',	'Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital de Golfito',	'N/A',	'10/4/21 18:35',	'Plataforma Servicios DAI',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Carlos Ricardo Granados Ramírez',	'',	'',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	0,	'N/A',	0,	'N/A',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'GIT-DAPE',	'CCSS-1175',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	'Hospital de Golfito Manuel Mora Valverde (GOLFITO)',	NULL,	'Golfito',	'Golfito',	'Puntarenas',	'8.643974',	'-83.170438',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1175'),
('Activo',	'CCSS-1170',	'Proyecto integral en materia de protección contra incendios, Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí y Torres',	'Contratación',	'15/2/22 13:49',	'Marco Antonio Escalante Montero',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Marco Antonio Escalante Montero',	'Realizar el diseño y la construccion de los componentes faltantes del sistema integral de proteccion contra incendios del Hospital Psiquiatrico Manues Antonio Chapuí mediante modalidad llave en mano',	'Se realizara concurso para contratar bajo modalidad en llave en man el diseño, la construccion y el mantenimiento por un año de los componentes faltantes del sistema integral de proteccion contra incendios del Hospital',	'120.000,00',	'64.000,00',	' ₡925.000.000,00 ',	'Estimado segun portafolio de inversión',	'SEM;#1',	'pendiente',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	41,	'Contratación (ILLM)',	23.04,	'Cartel finalizado  (ILLM)',	'23/1/23',	'26/11/27',	'Se finalizó el cartel de compra',	'Se podrian generar atrasos tanto en el financiamiento como en la ejecución del proyecto por causas del rebrote  pandemia de COVID omicron ya se que se utilicen recursos  financieros para la atencion de la pandemia.\n\nAdicionalmente con el incremento en casos en la variente omicron exste un riesgo leve de que instalaciones del Hospital se modifiquen  para atender pacientes de COVID tal como sucedió en el CEACO',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1170',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	'Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí y Torres (PAVAS (COOPESALUD))',	NULL,	'Pavas',	'San José',	'San José',	'9.954864',	'-84.138440',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1170'),
('Activo',	'CCSS-1283',	'Máquinas de Hemodiálisis',	'Diseño',	'16/2/22 15:45',	'José Luis Cordero Coto',	'José Andrey Brenes González',	'José Luis Cordero Coto',	'Adquisición de Máquinas de Hemodiálisis para dotación a los centros médicos que realicen procedimientos de tratamiento renal a nivel nacional.',	'El proyecto consta de la gestión licitatoria para la adquisición de Máquinas de Hemodiálisis, las cuales se instalarán en los centros médicos de la CCSS que realicen procedimientos terapéuticos renales. El proyecto se está concibiendo por un primer año de ejecución con la posibilidad de tres prórrogas más. Se proyecta tramitar una modalidad de contratación en la cual se puedan adquirir Máquinas de Hemodiálisis ya sea para sustitución o aumento de la capacidad instalada.',	'0,00',	'0,00',	' ₡700.000.000,00 ',	'Proyección presupuestaria para ejecutar en el 2023 por cuanto en el 2021/2022 se estará gestionando el proceso licitatorio. Se determina que unas 45 Máquinas de Hemodiálisis para el 2023 contarán con 100 % de vida útil agotada.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	32,	'Diseño (Equip)',	54.48,	'20% Diseño, especificaciones y estimación de costos (Equip)',	NULL,	NULL,	'16/02/2022\n\n1. El proyecto se encuentra a tiempo.\n\n2. No se generaron documentos definitivos en el mes a reportar.\n\n3. Resumen: Se programa la transferencia tecnológica para el mes de marzo de 2022, debido a que en los días anteriores se realizaron las giras por los centros médicos para el proyecto de adquisición de Rayos X Digitales (2021LN-000005-0001103110), asi mismo se atendieron los recursos de objeción al cartel de la licitación de Torres Laparoscópicas (2021LN-000006-0001103110) y de la licitación de Rayos X Digitales. Así mismo se efectuó la primera modificación al cartel de Torres Laparoscópicas.',	'1. Coordinaciones de agenda con los médicos cirujanos especialistas para ver los aspectos clínicos de los equipos, debido a compromisos nosocomiales (cirugías o reuniones) y pandemia.\n\n2. Verificación de que la convocatoria de reunión por medio de plataforma virtual le llegue de forma correcta a los participantes, ya que el sistema puede presentar algún tipo de error de envío o bien no incluir en la invitación el link de enlace y conexión a la actividad.',	'GIT-DEI',	'CCSS-1283',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	'Proyecto Nacional',	NULL,	'Nacional',	'Nacional ',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1283'),
('Activo',	'CCSS-1295',	'Ultrasonido Gineco Obstétricos',	'Contratación',	'14/2/22 15:42',	'Marielos Muñoz Fuentes',	'José Andrey Brenes González',	'Marielos Muñoz Fuentes',	'Asignar a los centros médicos beneficiarios del proyecto de Equipos de Ultrasonidos para Gine-Obstetricia, de manera que puedan brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna y eficiente; de manera tal que se disminuyan   las listas de espera para los estudios  de Ultrasonidos',	'El proyecto consiste en la adquisición por demanda de varios  Equipos de Ultrasonidos para varios centros médicos de la CCSS. ',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'PFRON;#2',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	56.33,	'Contratación (Equip)',	46.08,	'0% Análisis de ofertas y recomendación técnica  (Equip)',	'1/8/22',	'22/11/22',	'Se encuentra en proceso de Recomendacion Tecnica',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-1295',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	'Proyecto Nacional',	NULL,	'Nacional',	'Nacional ',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1295'),
('Activo',	'CCSS-1088',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Uvita',	'Ejecución',	'11/1/22 08:47',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Josué Ureña Trigueros',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Construir el edificio que integre al EBAIS con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la iniciativa de salud Mesoamérica (ISM), entre otras. Horario 7am a 4pm de lunes a jueves, viernes de 7am a 3pm.',	'EBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.',	'2.474,00',	'390,00',	' ₡477.621.313,65 ',	'Valor por m2 de construcción de 1.206.114,42',	'SEM;#1',	'2020LA-000008-2799 ',	'Constructora Sáenz Vargas HSV S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	54,	'Ejecución (ILLM)',	0.87,	'Orden de inicio emitida  (ILLM)',	'31/5/21',	NULL,	'Proyecto de Construccion del EBAIS de Uvita.\nSemana 27 al 31 de diciembre 2021 \n\n\nSe esta trabajando en la confeccion de los tapicheles en bloques de mamposteria y columnas, instalacion de tuberias para los sitemas mecanicos, ademas de colocacion de material granular para los rellenos internos de la edificacion.\nSe efectuan labores en los cimientos, para estructura de acero que soportaran los tanques de almacenamiento de agua potable \n\n',	NULL,	'DR. Brunca',	'CCSS-1088',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Uvita (OSA)',	NULL,	'Bahía Ballena',	'Osa',	'Puntarenas',	'9.173475',	'-83.738399',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1088'),
('Activo',	'CCSS-1087',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Drake\n',	'Ejecución',	'11/1/22 09:32',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Josué Ureña Trigueros',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Construir el edificio que integre al EBAIS con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la iniciativa de salud Mesoamérica (ISM), entre otras. Horario 7am a 4pm de lunes a jueves, viernes de 7am a 3pm.',	'EBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.',	'1.602,14',	'390,00',	' ₡550.652.958,69 ',	'valor por m2    1,411,930.663307692  colones         ',	'SEM;#1',	'2021LA-000003-2799  ',	'Constructora Sáenz Vargas HSV S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	54,	'Ejecución (ILLM)',	0.87,	'Orden de inicio emitida  (ILLM)',	'13/9/21',	NULL,	'Proyecto de Construccion del EBAIS de Drake.\nSemana 27 al 31 de diciembre 2021 \n\n\nSe esta trabajando en el colado de viga corona, la confeccion de los tapicheles en bloques de mamposteria y columnas, instalacion electrica, colocacion de estructura de techos.\n\n',	NULL,	'DR. Brunca',	'CCSS-1087',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Drake (OSA)',	NULL,	'Bahía Drake',	'Osa',	'Puntarenas',	'8.708037',	'-83.639932',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1087'),
('Activo',	'CCSS-1091',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Ciudad Cortés\n',	'Diseño',	'17/1/22 13:59',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Josué Ureña Trigueros',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Construir el edificio que integre al EBAIS con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la iniciativa de salud Mesoamérica (ISM), entre otras. Horario 7am a 4pm de lunes a jueves, viernes de 7am a 3pm.',	'EBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.',	'2.000,00',	'390,00',	' ₡450.000.000,00 ',	'Monto asignado para este proyecto (se debe de realizar una actualizacion de ese monto)',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	21,	'Diseño (ILLM)',	5.55,	'20% Estudios Preliminares  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Se esatn realizando los estudios de impacto ambiental por parte de la empresa contratada para ese fin.',	NULL,	'DR. Brunca',	'CCSS-1091',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Ciudad Cortés (OSA)',	NULL,	'Ciudad Cortés',	'Osa',	'Puntarenas',	'8.972831',	'-83.522017',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1091'),
('Activo',	'CCSS-1090',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Sabalito Oriente y Occidente\n',	'Terreno',	'17/1/22 14:15',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Josué Ureña Trigueros',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Construir el edificio que integre al EBAIS tipo 2 con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la iniciativa de salud Mesoamérica (ISM), entre otras. Horario 7am a 4pm de lunes a jueves, viernes de 7am a 3pm.',	'EBAIS Tipo 2. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.',	'0,00',	'493,00',	' ₡600.000.000,00 ',	'Monto asignado para este proyecto (se debe de realizar una actualizacion de ese monto)',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	19,	'Terreno (ILLM)',	80,	'80% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'El lote donado por la Municipalidad de Coto Brus, se encuentra en tramite de inscripcion a nombre de la Institucion.',	NULL,	'DR. Brunca',	'CCSS-1090',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Sabalito Occidente (COTO BRUS)',	NULL,	'Sabalito',	'Coto Brus',	'Puntarenas',	'8.822169',	'-82.909360',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1090'),
('Activo',	'CCSS-1226',	'Construcción de EBAIS Salitre',	'Diseño',	'11/1/22 09:52',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Josué Ureña Trigueros',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Construir el edificio que integre al EBAIS tipo 1 con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la iniciativa de salud Mesoamérica (ISM), entre otras. Horario 7am a 4pm de lunes a jueves, viernes de 7am a 3pm.',	'EBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.',	'1.602,14',	'390,00',	' ₡450.000.000,00 ',	'Monto asignado para este proyecto. (se debe de realizar una actualizacion de ese monto)',	'SEM;#1',	'n/a',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	27,	'Diseño (ILLM)',	38.85,	'20% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Cuenta con la viabilidad ambiental mediante resolución  RES 0016-2021-SETENA.',	NULL,	'DR. Brunca',	'CCSS-1226',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Corredor',	'Corredores',	'Puntarenas',	'9.189775',	'-83.304624',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1226'),
('Activo',	'CCSS-1223',	'Construcción de Sede de Visita Periódica de Maiz, Territorio Indigena',	'Terreno',	'17/1/22 14:28',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Josué Ureña Trigueros',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Construcción de Sede de Visita Periodica. Mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios de la Casa de Visita Periódica de Maiz, Colinas (territorio Indigena), y comunidades aledañas, mediante el mejoramiento de las condiciones de operación. Dotar de infraestructura adecuada para la población adscrita a la CVP de Maiz de Colinas, que garantice una atención general en la salud de todas las personas, de calidad y calidez.  Brindar confort y seguridad a los usuarios y funcionarios durante toda la jornada laboral. Además de garantizar un lugar adecuado para el resguardo de los activos institucionales, herramientas de gran importancia para el desempeño de las funciones y la atención que brinda la CCSS. ',	'Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados y aire acondicionado tipo mini-split. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendio e, intrusión.',	'1.531,16',	'121,00',	' ₡300.000.000,00 ',	'Monto asignado para este proyecto (se debe de realizar una actualizacion de ese monto).',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	16,	'Terreno (ILLM)',	20,	'20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Proceso de firmar el comodato con la Asociación Indiguena y luego formalizar con la Gerencia y notariado de la C.C.S.S.',	NULL,	'DR. Brunca',	'CCSS-1223',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Colinas',	'Buenos Aires',	'Puntarenas',	'9.023211',	'-83.411751',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1223'),
('Activo',	'CCSS-1224',	'Construcción de EBAIS de Alto Conte',	'Terreno',	'17/1/22 14:29',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Josué Ureña Trigueros',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Construir el edificio que integre al EBAIS tipo 1 con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la iniciativa de salud Mesoamérica (ISM), entre otras. Horario 7am a 4pm de lunes a jueves, viernes de 7am a 3pm.',	'EBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.',	'905,91',	'390,00',	' ₡450.000.000,00 ',	'Monto asignado para este proyecto (se debe de realizar una actualizacion de ese monto)',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	20,	'Terreno (ILLM)',	100,	'Terreno en posesión de la CCSS  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'El terreno no cuenta con disponibilidad de agua potable, por lo tanto no se puede iniciar con el proceso de obtención de viabilidad ambiental y de diseño.',	NULL,	'DR. Brunca',	'CCSS-1224',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Laurel',	'Corredores',	'Puntarenas',	'8.374054',	'-83.055669',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1224'),
('Activo',	'CCSS-1225',	'Construcción de EBAIS de Ujarrás',	'Terreno',	'17/1/22 14:29',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Josué Ureña Trigueros',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Construir el edificio que integre al EBAIS tipo 1 con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la iniciativa de salud Mesoamérica (ISM), entre otras. Horario 7am a 4pm de lunes a jueves, viernes de 7am a 3pm.',	'EBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.',	NULL,	'390,00',	' ₡450.000.000,00 ',	'Monto asignado para este proyecto (se debe de realizar una actualizacion de ese monto).',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	18,	'Terreno (ILLM)',	60,	'60% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Debe iniciarse la obtención de la viabilidad ambiental. \nSe cuenta con un lote que cumple con las caracteristicas minimas para poder desarrorrar el proyecto, el ismo esta en proceso donacion a la CCSS.',	NULL,	'DR. Brunca',	'CCSS-1225',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Buenos Aires',	'Buenos Aires',	'Puntarenas',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1225'),
('Activo',	'CCSS-1076',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 San Isidro, Área de Salud Alajuela Norte',	'Diseño',	'10/2/22 14:17',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Luis Diego Fernández Argüello',	'Dotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 1 San Isidro del Área de Salud Alajuela Norte.',	'Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.',	'1.801,39',	'405,42',	' ₡540.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	39,	'Diseño (IDI)',	63.27,	'40% Elaboración de planos constructivos (IDI)',	NULL,	NULL,	'Planos de construcción arquitectónicos y especificaciones técnicas completados.',	'OP-05 Inadecuada gestión de la planificación.\nFI-02 Inadecuada gestión del presupuesto.\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores.\nCA-02 Falta de proveedores.\nSS-04 Accidente y/o enfermedad laboral.\nEX-04 Desastres naturales.\nOP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable.\nLE-02 Usuario no presente la documentación requerida.',	'DR. Central Norte',	'CCSS-1076',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais San Isidro (ALAJUELA NORTE)',	NULL,	'San Isidro',	'Alajuela',	'Alajuela',	'10.07655178686565',	'-84.19477895656632',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1076'),
('Activo',	'CCSS-1077',	'Construcción y Equipamiento Nuevo Sede EBAIS Tipo 1 Cinco Colonias (Cubujuquí), Área de Salud Horquetas - Río Frío',	'Diseño',	'10/2/22 14:19',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'César Zúñiga Montero',	'Dotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 1 Cinco Colonias (Cubujuquí) del Área de Salud Horquetas - Río Frío.',	'Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.',	'1.000,00',	'375,70',	' ₡540.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	39,	'Diseño (IDI)',	63.27,	'40% Elaboración de planos constructivos (IDI)',	NULL,	NULL,	'Continúa trámite de consultas instituciones relacionadas con el proyecto.\nPlanos de construcción arquitectónicos y especificaciones técnicas completados.',	'OP-05 Inadecuada gestión de la planificación.\nFI-02 Inadecuada gestión del presupuesto.\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores.\nCA-02 Falta de proveedores.\nSS-04 Accidente y/o enfermedad laboral.\nEX-04 Desastres naturales.\nOP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable.\nLE-02 Usuario no presente la documentación requerida.',	'DR. Central Norte',	'CCSS-1077',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Horquetas',	'Sarapiquí',	'Heredia',	'10.27237265593667',	'-83.92897284521185',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1077'),
('Activo',	'CCSS-1078',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 Santiago, Área de Salud San Ramón',	'Diseño',	'10/2/22 14:23',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Jaime Garita González',	'Dotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 1 Santiago del Área de Salud San Ramón.',	'Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.',	'1.792,93',	'405,42',	' ₡562.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	23,	'Diseño (IDI)',	9.99,	'60% Estudios Preliminares (IDI)',	NULL,	NULL,	'Continúa pendiente disponibilidades de servicios de alcantarillado pluvial, telecomunicaciones, y gestión de residuos.\nSe continúa con la actividad de elaboración de planos de construcción arquitectónicos y especificaciones técnicas.',	'OP-05 Inadecuada gestión de la planificación.\nFI-02 Inadecuada gestión del presupuesto.\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores.\nCA-02 Falta de proveedores.\nSS-04 Accidente y/o enfermedad laboral.\nEX-04 Desastres naturales.\nOP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable.\nLE-02 Usuario no presente la documentación requerida.',	'DR. Central Norte',	'CCSS-1078',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Santiago (SAN RAMÓN)',	NULL,	'Santiago',	'San Ramón',	'Alajuela',	'10.065444074429582',	'-84.4836206107809',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1078'),
('Activo',	'CCSS-1079',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nPuesto Visita Periódica Sector Ángeles (Peñas Blancas), San Ramón',	'Diseño',	'10/2/22 14:26',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Roxana Usaga Carrasquilla',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Dotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede Puesto de Visita Periódica Sector Ángeles (Peñas Blancas) del Área de Salud San Ramón.',	'Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.',	'1.006,00',	'150,11',	' ₡255.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	22,	'Diseño (IDI)',	6.66,	'40% Estudios Preliminares (IDI)',	NULL,	NULL,	'Se continúa con el pendiente de las disponibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, telecomunicaciones, y gestión de residuos.\nSe programa la contratación de estudios básicos y técnicos (mecánica de suelos) para el año 2022.',	'OP-05 Inadecuada gestión de la planificación.\nFI-02 Inadecuada gestión del presupuesto.\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores.\nCA-02 Falta de proveedores.\nSS-04 Accidente y/o enfermedad laboral.\nEX-04 Desastres naturales.\nOP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable.\nLE-02 Usuario no presente la documentación requerida.\n',	'DR. Central Norte',	'CCSS-1079',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Peñas Blancas',	'San Ramón',	'Alajuela',	'10.436907884318506',	'-84.56682729069874',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1079'),
('Activo',	'CCSS-1080',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 Barrio Jesús, Área de Salud Atenas',	'Diseño',	'10/2/22 14:24',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Jaime Garita González',	'Dotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 1 Barrio Jesús del Área de Salud Atenas.',	'Sustitución del recurso físico actual alquilado eliminando el gasto institucional por dicho concepto.',	'1.200,00',	'405,42',	' ₡585.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	22,	'Diseño (IDI)',	6.66,	'40% Estudios Preliminares (IDI)',	NULL,	NULL,	'Continúa el proceso de trámite de consultas institucionales respectivas sobre disponibilidades de uso de suelo, alineamiento, servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, electricidad, telecomunicaciones, y gestión de residuos sólidos.\nSe programa la contratación de estudios básicos y técnicos (mecánica de suelos) para el año 2022.',	'OP-05 Inadecuada gestión de la planificación.\nFI-02 Inadecuada gestión del presupuesto.\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores.\nCA-02 Falta de proveedores.\nSS-04 Accidente y/o enfermedad laboral.\nEX-04 Desastres naturales.\nOP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable.\nLE-02 Usuario no presente la documentación requerida.',	'DR. Central Norte',	'CCSS-1080',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Barrio Jesús (ATENAS)',	NULL,	'Mercedes',	'Atenas',	'Alajuela',	'9.975227491614683',	'-84.42805539045015',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1080'),
('Activo',	'CCSS-1075',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 Carrillos Alto, Área de Salud Alajuela Oeste',	'Diseño',	'10/2/22 14:22',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Jaime Garita González',	'Dotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 1 Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste.',	'Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.',	'1.158,58',	'411,70',	' ₡480.259.073,61 ',	'Financiamiento por INDER',	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	50,	'Diseño (IDI)',	100,	'Proyecto con permisos (IDI)',	NULL,	NULL,	'Planos sellados APC CFIA y permisos de gestión ambiental municipal (viabilidad ambiental).',	'OP-05 Inadecuada gestión de la planificación.\nFI-02 Inadecuada gestión del presupuesto.\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores.\nCA-02 Falta de proveedores.\nSS-04 Accidente y/o enfermedad laboral.\nEX-04 Desastres naturales.\nOP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable.\nLE-02 Usuario no presente la documentación requerida.',	'DR. Central Norte',	'CCSS-1075',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Carrillos Alto (ALAJUELA OESTE)',	NULL,	'Carrillos',	'Poás',	'Alajuela',	'10.037124278116023',	'-84.26451122065515',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1075'),
('Activo',	'CCSS-1227',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 2 El Coyol, Área de Salud Alajuela Oeste',	'Ejecución',	'10/2/22 14:08',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Roxana Usaga Carrasquilla',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Dotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 2 Coyol del Área de Salud Alajuela Oeste.',	'Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.',	'1.852,48',	'467,02',	NULL,	'Financiamiento Municipalidad de Alajuela.\nMonto construcción y equipamiento pendiente de definir por parte de la Municipalidad de Alajuela.',	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	65,	'Ejecución (ILLM)',	10.44,	'Gestión de permisos y visados. (ILLM)',	NULL,	NULL,	'En trámite de nueva revisión instituciones APC CFIA Ministerio de Salud y Bomberos.',	'OP-05 Inadecuada gestión de la planificación.\nFI-02 Inadecuada gestión del presupuesto.\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores.\nCA-02 Falta de proveedores.\nSS-04 Accidente y/o enfermedad laboral.\nEX-04 Desastres naturales.\nOP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable.\nLE-02 Usuario no presente la documentación requerida.',	'DR. Central Norte',	'CCSS-1227',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San José',	'Alajuela',	'Alajuela',	'10.000954107169536',	'-84.2589881517851',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1227'),
('Activo',	'CCSS-1074',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 Ciruelas, Área de Salud Alajuela Sur',	'Ejecución',	'10/2/22 14:03',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Roxana Usaga Carrasquilla',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Dotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 1 Ciruelas del Área de Salud Alajuela Sur.',	'Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.',	'1.497,09',	'390,37',	NULL,	'Financiamiento Municipalidad de Alajuela.\nMonto construcción y equipamiento pendiente de definir por parte de la Municipalidad de Alajuela.',	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	66,	'Ejecución (ILLM)',	11.31,	'Permisos y visados obtenidos (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Gestiones presupuestarias por parte de la Municipalidad de Alajuela para la consecución del financiamiento faltante requerido para iniciar con el desarrollo de la etapa de ejecución constructiva del proyecto en el año 2022.',	'OP-05 Inadecuada gestión de la planificación.\nFI-02 Inadecuada gestión del presupuesto.\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores.\nCA-02 Falta de proveedores.\nSS-04 Accidente y/o enfermedad laboral.\nEX-04 Desastres naturales.\nOP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable.\nLE-02 Usuario no presente la documentación requerida.',	'DR. Central Norte',	'CCSS-1074',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Ciruelas (ALAJUELA SUR)',	NULL,	'San Antonio',	'Alajuela',	'Alajuela',	'9.981100011413739',	'-84.25865521831709',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1074'),
('Activo',	'CCSS-1267',	'Reparación y Readecuación de Aires Acondicionados de Quirófanos, Hospital Dr. Carlos L. Valverde Vega',	'Contratación',	'10/2/22 14:21',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Luis Diego Salas Montero',	'Puesta a punto del recurso físico (sistema de ventilación y aire acondicionado, e infraestructura) para el restablecimiento operativo adecuado y óptimo del módulo del servicio de Salas de Operaciones de la sede de Hospital Dr. Carlos L. Valverde Vega.',	'Readecuación del recurso físico y mejora de la confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad de este.',	'22.626,74',	'942,00',	' ₡444.847.901,49 ',	'Monto presupuesto portafolio 380 millones de colones, el resto es con presupuesto local.',	'SEM;#1',	'2021LA-000001-00011022 SICOP',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	53,	'Contratación (ILLM)',	100,	'Contrato refrendado  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'SICOP 2021LA-000001-0001102207.\nNúmero de contrato:  0432021220700063-00, con aprobación interna (refrendo interno) por parte de la Dirección Jurídica.',	'OP-05 Inadecuada gestión de la planificación.\nFI-02 Inadecuada gestión del presupuesto.\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores.\nCA-02 Falta de proveedores.\nSS-04 Accidente y/o enfermedad laboral.\nEX-04 Desastres naturales.\nOP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable.\nLE-02 Usuario no presente la documentación requerida.',	'DR. Central Norte',	'CCSS-1267',	'Hospitales Periféricos',	'Infraestructura',	'Hospital Carlos Luis Valverde Vega (SAN RAMÓN)',	NULL,	'San Ramón',	'San Ramón',	'Alajuela',	'10.09209922678738',	'-84.4692083864877',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1267'),
('Activo',	'CCSS-1071',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 Capellades\n',	'Diseño',	'10/12/21 08:28',	'Gerardo Enrique Orozco Masís',	'Verni Manuel Vega Vargas',	'Gerardo Enrique Orozco Masís',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 Capellades',	'El EBAIS de Capellades, contara con los siguientes ambientes, de acuerdo a las necesidades del Area de Salud de Oreamuno mediante el Plan funcional.\n\n•	Recepción (“Plataforma de Servicios”) \n•	Archivo Clínico \n•	Sala de Espera \n•	Procedimientos de Enfermería: \n	Preconsulta \n	Inyectables \n	Vacunación \n	Curaciones Sépticas \n	Curaciones Asépticas \n	Cirugía Menor \n	Inhaloterapia \n	Observación de Pacientes \n	Lavado y Esterilizado de Material \n•	Consultorio Médico \n•	Consultorio Enfermera Obstetra \n•	Consultorio de Odontología \n•	Farmacia \n•	Cubículo Multiuso \n•	Recepción de pacientes con las muestras de heces y orina \n•	Cubículos para toma de muestras \n•	Cuarto de comunicaciones y UPS \n•	Cubículo Atención Primaria \n•	Aula Multiuso \n•	Bodega \n•	Cuarto de Aseo \n•	Eliminación de Residuos \n•	Garaje \n•	Estacionamiento Silla de Ruedas y Camillas \n•	Comedor \n•	Servicios Sanitarios para público \n•	Servicios Sanitarios para personal \n•	Obras complementarias\n',	'1.540,00',	'363,00',	' ₡604.000.000,00 ',	'Montos preliminares, lo cual se deberán de ajustar una vez finalizados los planos constructivos.',	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	21,	'Diseño (IDI)',	3.33,	'20% Estudios Preliminares (IDI)',	'27/11/20',	'30/4/24',	'Se hace de conocimineto mediante oficio GM-DRSS-DRIPSSCS-ING-228-2021del 14 marzo del 2021, al Area de Salud de Oreamuno proceder con la reserva presupuestaria para el inicio de los estudios de suelos.\n',	'No hay riesgos asociados, se espera valorar riesgos una vez los estudios sen aportados.',	'DR. Central Sur',	'CCSS-1071',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Capellades',	'Alvarado',	'Cartago',	'9.92088587150807',	'-83.78604926003452',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1071'),
('Activo',	'CCSS-1082',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Villarreal, Santa Cruz',	'Ejecución',	'14/9/21 22:53',	'Manuel Fonseca Quesada',	'Randall Alberto Torres Núñez',	'Manuel Fonseca Quesada',	'Que en el terreno de la Institución que responde al plano G-590669-85 se demuela la construcción existente por no cumplir con lo estipulado por el Código Sismico actual asi mismo la misma tiene condiciones de hacinamiento importantes. Construir una nueva sede de EBÁIS que cumpla con la seguridad sismica y que cuente con los espacios requeridos. ',	'Demoler la edificacion actual y construir una nueva sede que pueda dar servicios a dos sectores del Area de salud Santa Cruz EBÁIS Villarreal con alcance de construcción, mobiliario y equipamiento completo.  ',	'1.000,00',	'458,00',	' ₡518.791.700,00 ',	'El monto responde al adjudicado cuyo alcance es construcción y equipamiento completo.',	'SEM;#1',	'2019LA-000001-2531',	'Francisco Guillermo Mayorga Sandoval',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	77.4,	'Ejecución (IDI)',	37.83,	'38% Construcción y Equipamiento  (IDI)',	'21/9/20',	'1/6/21',	'El proyecto cuenta con una prorroga avalada y se presento una segunda prorroga que esta actualmente en analisis, de aprobase la fecha se modificaría probablemente a 01 de Julio 2021. Actualmente se tienen todas las paredes de bloques, repellos a un 80%, contrapisos en un 90%, estructura de techo en un 60%. Las obras perimetrales y sistema de aguas servidas se han atrasado por asunto tecnico legal con vecino colindante de la parte posterior del inmueble. Avance general 30%',	'El proyecto ha contado con tres prorrogas hasta ahora. La primera por un compromiso en la salud de uno de los consorciados. Propiamente el ing. Jorge Villarreal. El proyecto ha tenido gran rotación de personal por lo que alarma la situación. Se prorrogo por segunda ocasión basado en una rectificación de linderos que atraso labores de muro y sistema de aguas servidas. En tercera ocasion se pide prorroga por problemas en las entregas de materiales situación relativamente común durante la pandemia y por una denuncia interpuesta entre dos funcionarios asociados al proyecto. \nSe han tenido varias reuniones al respecto para palear y mejorar estos aspectos.\n\nEl proyecto sigue adelante pese a 13 meses de ejecución se tiene un 38% de avance.',	'DR. Chorotega',	'CCSS-1082',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Villarreal (SANTA CRUZ)',	NULL,	'Tamarindo',	'Santa Cruz',	'Guanacaste',	'10.304061066129519',	'-85.8032271406279',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1082'),
('Activo',	'CCSS-1083',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Sámara, Nicoya\n',	'Ejecución',	'18/10/21 09:41',	'Manuel Fonseca Quesada',	'Randall Alberto Torres Núñez',	'Manuel Fonseca Quesada',	'Dotar a la comunidad del sector Sámara de una nueva sede de EBÁIS que cumpla con los estándares de salud adecuados, para una atención integral oportuna y de calidad de los usuarios.',	'En el lote que ocupaba la antigua sede en Cangrejal de Sámara, misma que no reunía las condiciones de seguridad sísmica, ni espacio físico adecuado. Demoler lo actual y construir una sede de EBÁIS segura y adecuada a la comunidad. ',	'803,00',	'389,00',	' ₡598.770.000,00 ',	'Monto adjudicado en 598.769.368,43',	'SEM;#1',	'2020LA-000001-2535',	'Innova Desarrollos y Mobiliarios S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	98,	'Ejecución (IDI)',	100,	'Recepción definitiva  (IDI)',	'4/12/20',	'30/9/21',	'La construcción va con buen ritmo. Cabe mencionar que al ingresar la empresa no estaba totalmente evacuado el EBÁIS . Se inició de lleno con los movimientos de tierra e instalación de pilotes. Nivel freático a 1.6 metros comprobado en excavación y ya anticipado en estudio de suelos. Obra gris con avance normal actualmente con estructura de techo colocada en un 70%, se esta techando, se tienen contrapisos completos, se tiene la estructura de prescintas, repellos avanzados. \n\nSe gestiono prorroga quedando nueva fecha de entrega 20 de Agosto \nSe gestionaron dos prorrogas adicionales la fcha de entrega actual es 30 de septiembre 2021',	NULL,	'DR. Chorotega',	'CCSS-1083',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Sámara (NICOYA)',	NULL,	'Sámara',	'Nicoya',	'Guanacaste',	'9.877152135787949',	'-85.53395586765845',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1083'),
('Activo',	'CCSS-1084',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS San Martín, Nicoya\n',	'Banco de Iniciativas',	'12/4/21 09:47',	'Manuel Fonseca Quesada',	'Randall Alberto Torres Núñez',	'Manuel Fonseca Quesada',	'Dotar a la comunidad del sector San Martín de una Sede de EBÁIS que cumpla con los estándares de salud adecuados, para una atención integral oportuna y de calidad de los usuarios.\n\nPlano catastro: G-372854-96',	'En lote de la institución con una actual sede y bodega adjunta construir una Sede que cumpla con todos los estándares ',	'2.760,00',	'410,00',	' ₡570.000.000,00 ',	'Aproximadamente según datos de construcciones recientes ',	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	0.6,	'Banco de Iniciativas (IDI)',	20,	'20% Análisis de Iniciativas (IDI)',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'DR. Chorotega',	'CCSS-1084',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Nicoya',	'Nicoya',	'Guanacaste',	'10.152066250051679',	'-85.45917491536997',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1084'),
('Activo',	'CCSS-1085',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Este Semi urbano, Abangares\n',	'Banco de Iniciativas',	'12/4/21 09:15',	'Manuel Fonseca Quesada',	'Randall Alberto Torres Núñez',	'Manuel Fonseca Quesada',	'Dotar a la comunidad del sector Abangares Este de una Sede de EBÁIS que cumpla con los estándares de salud adecuados, para una atención integral más oportuna y de calidad ',	'En el un lote de 1266 que fue la antigua clínica y actualmente ocupa la sucursal. Construir un EBAIS integrado a la Sucursal para no despojar a la comunidad de ninguno de los dos servicios. El nuevo EBÁIS cumplirá a cabalidad con lo normado en materia de salud con un perfil funcional adecuado a las necesidades comunales.',	'1.266,00',	'500,00',	' ₡498.000.000,00 ',	'Construcción y mobiliario de EBÁIS Y Sucursal. Equipamiento médico de EBÁIS. ',	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	0.6,	'Banco de Iniciativas (IDI)',	20,	'20% Análisis de Iniciativas (IDI)',	NULL,	NULL,	'El proyecto es una iniciativa relativamente viable aún no cuenta con la consultoría necesaria. La unidad maneja otro escenario con la posible donación de un terreno. Se estima que una posible fase de diseño de inicio en el año 2023.\nNúmero de plano catastro G-1637375-2013 finca G-19141. ',	NULL,	'DR. Chorotega',	'CCSS-1085',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Semiurbano (ABANGARES)',	NULL,	'Las Juntas',	'Abangares',	'Guanacaste',	'10.281860830357013',	'-84.95932158524698',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1085'),
('Activo',	'CCSS-1086',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Quebrada Honda, Nicoya\n',	'Inicio',	'22/5/21 10:32',	'Manuel Fonseca Quesada',	'Randall Alberto Torres Núñez',	'Manuel Fonseca Quesada',	'Dotar a la comunidad del sector Quebrada Honda de una Sede de EBÁIS que cumpla con los estándares de salud adecuados, para una atención integral oportuna y de calidad de los usuarios.',	'En el lote en el que actualmente se ubica la Sede de EBÁIS en dos infraestructuras. Mismas que presentan daños estructurales. Construir una nueva Sede de EBÁIS que cumpla con las indicaciones de estudio de suelos a realizar en el presente periodo 2021 y en concordancia con código sísmico vigente para dotar de una sede segura y apta en todos los sentidos.\n\nPlano catastro: 5-1605525-2012',	'1.577,00',	'400,00',	' ₡498.000.000,00 ',	'Según datos aproximados de construcción y zona a ubicar ',	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	0,	'Inicio (IDI)',	0,	'Inicio (IDI)',	NULL,	NULL,	'Se gestiona por medio de la unidad 2535 la compra de un estudio de suelos que sirva de base a la futura consultoría. En los adjuntos se muestra el estado actual de las edificaciónes mismas que no estan integradas y presentan problemas de deslizamiento del terreno. ',	NULL,	'DR. Chorotega',	'CCSS-1086',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Quebrada Honda (NICOYA)',	NULL,	'Quebrada Honda',	'Nicoya',	'Guanacaste',	'10.185871752701521',	'-85.29705685818634',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1086'),
('Activo',	'CCSS-1104',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Tipo 2  Venecia, San Carlos\n',	'Contratación',	'11/2/22 08:41',	'Yessenia Arce Araya',	'Gustavo Zeledón Donzo',	'Yessenia Arce Araya',	'Contratación de compra  de proyecto:  Diseño, construcción equipamiento y mantenimento de Sede de EBAIS Venecia tipo II, con Servicio de Odontología. ',	'Dotar de Infraestructura  para la Sede de EBAIS Tipo II a la comunidad de Venecia, perteneciente al Area de Salud de Aguas Zarcas, segun plan funcional  y contemplando la oferta actual.',	'3.016,00',	'567,00',	' ₡932.000.000,00 ',	'Este monto  se encuentra en valoración, debido a que el cartel  de licitación y estimaciones  se encuentran en desarrollo.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	40,	'Contratación (ILLM)',	15.36,	'60% Elaboración del Cartel de Contratación   (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Situacion Actual:\nEl proyecto se encuentra en la etapa de elaboración del cartel de licitación, mediante la modalidad de contratación del  anteproyecto, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento, para la comunidad de Venecia. \n\nResumen \nAño 2021:\nEtapa actual :  Elaboración del Cartel de licitación. En revisión por parte del Area de compras.\nInicio del proceso de  compra \n\nAño 2022\nAdjudicación e Inicio del anteproyecto y etapas de diseño por parte del porveedor .\nFinalización de etapas de diseño, planos, y otros.\nPermisos constructivos.\nEjecución constructiva  de la obra.\nInicio de etapas de manteniento.\n\nAño 2023:\nMantenimiento.\n\nEstado: En revisión de los aspcetos técnicos del cartel de licitación por pare del  Area de Contratacion Administrativa de la DSRIPPSSRHN',	'Que no se dote de financiamiento para el proyecto  en los fondos correspondientes, debido a la pandemia COVID 19',	'DR. Huetar Norte',	'CCSS-1104',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Venecia',	'San Carlos',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1104'),
('Activo',	'CCSS-1105',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Tipo 2 San Martín Gamonales',	'Contratación',	'11/2/22 08:45',	'Yessenia Arce Araya',	'Gustavo Zeledón Donzo',	'Yessenia Arce Araya',	'Contratación de compra  de proyecto: Diseño, construccion, equipamiento y mantenimentode sede de EBAIS San Martin -Gamonales  tipo II.',	'Dotar de Infraestructura para Sede de EBAIS Tipo II para la comunidad de San Martin del Area de Salud de Ciudad Quesada, segun el plan funcional y oferta de servicios  actual.\n\n2021\nElaboracion de cartel de licitación. \nInicio de licitación\n\n2022\nAdjudicación\ninicio de ejecución.\n\n2023\nfinalizacion de ejecución.',	'2.131,83',	'513,00',	' ₡845.000.000,00 ',	'Este monto se encuentra en valoracion debido a que el cratel de licitacion y estimaciones se encuentran en desarrollo.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	39.5,	'Contratación (ILLM)',	11.52,	'40% Elaboración del Cartel de Contratación   (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Situacion Actual:\nEl proyecto se encuentra en la etapa de elaboración del cartel de licitación, mediante la modalidad de contratación del  anteproyecto, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento, para la comunidad de Venecia. \n\nResumen \nAño 2021:\nEtapa actual :  Elaboración del Cartel de licitación. En revisión por parte del Area de compras.\nInicio del proceso de  compra \n\nAño 2022\nAdjudicación e Inicio del anteproyecto y etapas de diseño por parte del porveedor .\nFinalización de etapas de diseño, planos, y otros.\nPermisos constructivos.\nEjecución constructiva  de la obra\nInicio de etapas de manteniento\n\nAño 2023:\nMantenimiento.\n\nEstado: En revisión de los aspcetos técnicos del cartel de licitación por pare del  Area de Contratacion Administrativa de la DSRIPPSSRHN',	'Que no se dote del contenido presupuestario, debido a la pandemia y otros',	'DR. Huetar Norte',	'CCSS-1105',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais San Martín (CIUDAD QUESADA)',	NULL,	'Quesada',	'San Carlos',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1105'),
('Activo',	'CCSS-1229',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Katira\n',	'Portafolio de Proyectos',	'11/2/22 09:16',	'Yessenia Arce Araya',	'Gustavo Zeledón Donzo',	'Yessenia Arce Araya',	'Dotar de una infraestructura nueva para la comunidad de Katira de Guatuso. Sede de EBAIS Tipo I,  Mediante una contratacion de Diseño, construccion , equipmaiento y mantenimiento.',	'Construción de Sede de EBAIS Tipo I, acorde a la necesidad.',	NULL,	'470,00',	' ₡44.600.000,00 ',	'Estimación podría variar ya que no se posee en este momento propiedad para desarrollar la obra. ',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	14,	'Portafolio de Proyectos (ILLM)',	50,	'Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'\nSituación actual:\n\nLa CCSS, especificamente la DRIPSSRHN y el Area de Salud  de Guatuso se encuentran en gestiones con el INDER para el traspaso de una propiedad a la CCSS en la comunidad de Katira, el tamaño  del lote sería aproximadamente de 2500 m2. \n\nEste trámite podría atrasar los plazos establecidos.\n\nEl trámite continua en el INDER para ser traspasado, actualmente sigue  a nivel de gestiones topografía.   \n\nSe solicitaron algunos documentos por parte del INDER al Area de Salud que  ya fueron subsanados, se esta a la espera del proceso\n',	'\nQue no se pueda obtener la propiedad.\n\nQue no se doten los recursos debido a la pandemia y otros.',	'DR. Huetar Norte',	'CCSS-1229',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Rafael',	'Guatuso',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1229'),
('Activo',	'CCSS-1230',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede \nEBAIS Platanar\n',	'Portafolio de Proyectos',	'11/2/22 09:19',	'Yessenia Arce Araya',	'Gustavo Zeledón Donzo',	'Yessenia Arce Araya',	'Dotar de una sede de EBAIS Tipo I, a la  comunidad de Platanar, Area de Salud de Florencia, Mediante la compra de Diseño, construccion, equipamiento y mantenimiento',	'Construcción de una nueva Sede de EBAIS Tipo I, acorde a los prototipo  y plan funcional aprobados.',	'2.000,00',	'470,00',	' ₡446.000.000,00 ',	'Monto puede sufrir variacion debisdo a que se esta en la etapa de estudios preliminares',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	14,	'Portafolio de Proyectos (ILLM)',	50,	'Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'\nSituacion Actual:\nEn la sede de EBAIS se encuentra  funcionando una infraestructura prestada en condición de comodato. \n\nPor lo anterior mencionado es que se  propone  realizar construcción de un edificio nuevo,  en una propiedad donada por la asociacion de desarrollo hacia  la CCSS acorde a la normativa y a la necesidad actual. \n\nEste proyecto se encuentra previsto para ser desarrollado en los años 2022-2023. Su estado actual es en planificación.\n\nEl proyecto continua en los estudios preliinares, se solicito a la Asociacion de desarrollo un metro mas a lo largo de todo el lote para poder acomodar mejor la propuesta.\n\nSe realizó reunión con la asociación de desarrollo para ponerlos al tanto sobre asuntos propiros del diseño del la propuesta de diseño.\nLos docuemntos se encentran en topografia de la CCSS  para la ampliacion de la propiedad.\n\nLa obra se continua con estudios preliminares y diseños',	'Que no se doten los recursos necesarios estimados debido a la pandemia y otros.\n\nQue no sean positivos algunos de los estudios preliminares y tecnicos tales como SETENA, entre otros.\n',	'DR. Huetar Norte',	'CCSS-1230',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Platanar (FLORENCIA)',	NULL,	'Florencia',	'San Carlos',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1230'),
('Activo',	'CCSS-1107',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Medio Queso',	'Portafolio de Proyectos',	'11/2/22 09:20',	'Yessenia Arce Araya',	'Gustavo Zeledón Donzo',	'Yessenia Arce Araya',	'Dotar de un edificio nuevo para la Sede de EBAIS tipo I a la comunidad de Medio Queso de los Chiles, mediante  contratacion de diseño, construccion , equipamiento y mantenimiento',	'Construcción de una Sede de EBAIS Tipo I, con base en los prototipos oficializados y al plan funcional de acuerdo a la necesidad actual',	'2.520,00',	'470,00',	' ₡446.000.000,00 ',	'Estimación podría sufrir variación ya que apenas se encuentra en etapa de estudios preliminares.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	14,	'Portafolio de Proyectos (ILLM)',	50,	'Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Situacion Actual:\n\nEn la sede de EBAIS se encuentra  funcionando en este misma propiedad en una infraestructura pequeña y que  no esta acorde a la necesidades espaciales  ni funcionales requeridas.\n\nEn cuanto a los aspecto técnicos el edificio actual no está acorde a la normativa constructiva vigente (código sísmico, eléctrico, 7600, CFIA, entre otros), aunque se enucnetra en estado regular.\n\nPor lo anterior mencionado es que se debe propone  realizar construcción de un edificio nuevo, acorde a la normativa y a la necesidad actual. \n\nEste proyecto se encuentra previsto para ser desarrollado en el año 2023-2024. \n\nEl proyecto continua segun  cronograma  en  etapa de planificación, el avance se hara segun segun sea necesario para llevar las obras a cabo.\n\n\n',	'Que no se doten los recursos necesarios estimados debido a la pandemia y otros.\n\nQue no sean positivos algunos de los estudios preliminares y técnicos tales como SETENA, entre otros.',	'DR. Huetar Norte',	'CCSS-1107',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Medio Queso (LOS CHILES)',	NULL,	'Los Chiles',	'Los Chiles',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1107'),
('Activo',	'CCSS-1106',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Sucre\n',	'Portafolio de Proyectos',	'11/2/22 09:20',	'Yessenia Arce Araya',	'Gustavo Zeledón Donzo',	'Yessenia Arce Araya',	'Dotar de infraestructura de Sede de EBAIS Tipo I para la comunidad de Sucre, mediante l a contratacion de disñeo, construccion, equipamiento y manteniento.',	'Diseño y Construcción  de Sede de EBAS Tipo I, con base en los  prototipos de Sedes de EBAIS aprobados y en los planes funcionales acordes a la necesidad.',	'112.212,00',	'470,00',	' ₡446.000.000,00 ',	'Monto estimado, debido a que el proyecto no tiene completo sestudios preliminares.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	14,	'Portafolio de Proyectos (ILLM)',	50,	'Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Situacion Actual:\n\nLa Sede de EBAIS cuenta con un edificio en mal estado, que no cumple con el tamaño, las condiciones  para la atención, ni  con la normativa constructiva vigente (eléctrica, CFIA, código sísmico, entre otros).\n\nEl  proyeto se encuentra en el portafolio de proyectos para ser desarrollado en el año 2023. \n\nEl  avance de esta obra se hara en su momento segun cronograma, su estado actual es en planificación y preliminares. continua segun programacion\n\nYa  la propiedad paso a ser propiedad de la CCSS.\n\nLa obra se encuetran en estudios preliminares  e inicios de diseño\n\n',	'Que no se doten los recursos debido a la pandemia y otros.\n\nQue se atrace alguno de los estudios preliminares o situaciones afines ( SETENA y otros)',	'DR. Huetar Norte',	'CCSS-1106',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Sucre (CIUDAD QUESADA)',	NULL,	'Quesada',	'San Carlos',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1106'),
('Activo',	'CCSS-1231',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS TIPO 3 Santa Rosa\n',	'Portafolio de Proyectos',	'11/2/22 09:21',	'Yessenia Arce Araya',	'Gustavo Zeledón Donzo',	'Yessenia Arce Araya',	'Dotar a la comunidad de Santa Rosa de una Sede de EBAIS Tipo III, de un edificio acorde a la necesidad., mediante la contratacion de diseño, construccion , equipamiento y mantenimiento.',	'Construcción de una Sede de EBAIS Tipo III, acorde a la normativa, prototipos y plan funcional  aprobado.\n\nNo se cuenta con una propiedad actualmente para llevar a cabo esta obra, el Area de Salud de Santa Rosa, se encuentran gestionando opciones de donación y/o compra.\n',	NULL,	NULL,	' ₡1.079.000.000,00 ',	'Est monto podría variar segun las condiciones de la  propiedad y otros aspectos, ya que no se cuentan con estudios preliminares.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	14,	'Portafolio de Proyectos (ILLM)',	50,	'Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Situacion Actual:\n\nEn la Clínica de Guatuso se encuentra  funcionando en una infraestructura pequeña y que  no esta acorde a la necesidades de espaciales  ni funcionales  y en estado regular.\n\nPor lo anterior mencionado es que se  propone  realizar construcción de un edificio nuevo, complementario al actual que resuelva las necesidades espaciales y que este acorde a la normativa  actual. Este proyecto se encuentra previsto para ser desarrollado en el año 2023-2025.\n\nLa obtención de una propiedad acorde a la necesidad podría variar los tiempos establecidos. Este tema es dependenica directa de la administracion activa del Area de Salud de Santa Rosa.\n\nEl Area de salud continua realizando gestiones para conseguir una propiedad acorde a la necesidad y en los alredores de la comunidad.',	'Que no se consiga una propiedad para el desarrollo de la obra\n\nQue no se dote los recursos necesarios, debido al  Covid y otros',	'DR. Huetar Norte',	'CCSS-1231',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Pocosol',	'San Carlos',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1231'),
('Activo',	'CCSS-1232',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS TIPO 3 Los Chiles\n',	'Portafolio de Proyectos',	'11/2/22 09:22',	'Yessenia Arce Araya',	'Gustavo Zeledón Donzo',	'Yessenia Arce Araya',	'Dotar de una Sede de EBAIS Tipo III a la comunidad de Los Chiles, mediante la contratacion del Diseño, construccion , equipamiento y mantenimiento',	'Construcción de Sede de EBAIS Tipo III para la comunidad de Los Chiles, en una propiedad que se enucentra en trámite de aceptación como donación hacia la CCSS.\n\nSe encuentra en proceso la ceptacion de donacion por parte de una propiedad.',	'10.000,00',	NULL,	NULL,	'1079000000',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	14,	'Portafolio de Proyectos (ILLM)',	50,	'Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Situacion Actual:\n \nLa Sede de EBAIS se encuentra funcionando en un edificio alquilado.\n\nSe esta en proceso de traspaso hacia la CCSS, propiedad para desarrollar  el proyecto de la construcción de la Sede de EBAIS Tipo III. \n\nLos tiempos de desarrollo y ejecución van a adepender de que la propiedad  pueda traspazarse completamente. Esta previsto para 2023-2024, las obras avanzaran en sus tiempos segun cronograma.\n\nEl lote en donacion ya fue aprobado por la Gerencia Medica y se continua en  tamite legal dentro de la CCSS, para la inscripción ',	'Que no se pueda recibir la propiedad por algun motivo.\n\nQue no se doten los recursos necesarios estimados, debido a la pandemia y otros.\n\nQue no sean positivos algunos de los estudios preliminares y tecnicos tales como SETENA, entre otros.\n',	'DR. Huetar Norte',	'CCSS-1232',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Los Chiles',	'Los Chiles',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1232'),
('Activo',	'CCSS-1233',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS TIPO 3 Pital\n',	'Portafolio de Proyectos',	'11/2/22 09:23',	'Yessenia Arce Araya',	'Gustavo Zeledón Donzo',	'Yessenia Arce Araya',	'Dotar de infraestrura nueva o ampliacion para la clínica de Pital, mediante la contratacion del Diseño, construccion , equipamiento y mantenimiento',	'Construcción de un edificio para la Sede de EBAIS Tipo III de Pital, en la propiead en donde funciona la Clínica actual de Pital.\n\nTal infraestructura funcionara como apoyo para solucionar los problemas actuales de hacinamiento con los que cuenta.\n\nEl prototipo y tamaño  del edificio seran definidos especificamente mediante aprobación por la Gerencia Médica, segun los prototipos y  plan funcional aprobado. ',	'10.000,00',	NULL,	NULL,	'Monto estimado , puede sufrir variacion ya que encuentra en estudios preliminares.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	14,	'Portafolio de Proyectos (IDI)',	50,	'Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad (IDI)',	NULL,	NULL,	'Situacion Actual:\n\nLa clínica actual presenta serios problemas de hacinamiento, por lo que este edificio de Sede de EBAIS Tipo III dará respuesta a los problemas existentes con la atención directa de pacientes. \n\nY permitira una remodelacion posterior para mejorar los otro servicios.\n\nEl Area de  Salud ya definio  sus necesiddes mediate el analisis de un plan funcional para esta obra, el mismo sera revisado y enviado a aprobación a la Dirección de Poyección.\n\nSe continua segun programación  en estudios preliminares y preparcion para compra SETENA\n\nEl Area de salud desarrollo documentacion para aprobacion del plan funcional',	'\nQue no se doten los recursos necesarios estimados, debido a la pandemia y otros.\n\nQue no sean positivos algunos de los estudios preliminares y tecnicos tales como SETENA, entre otros.\n',	'DR. Huetar Norte',	'CCSS-1233',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Pital',	'San Carlos',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1233'),
('Activo',	'CCSS-1235',	'Ampliacion y Remodelacion , Equipamiento\nEBAIS Coopevega\n',	'Portafolio de Proyectos',	'11/2/22 09:24',	'Yessenia Arce Araya',	'Gustavo Zeledón Donzo',	'Yessenia Arce Araya',	'Dotar de una remodelación y/o ampliación de la sede de EBAIS para la comunidad de Coopevega, mediante la contratacion del Diseño, construccion , equipamiento y mantenimiento',	'Remodelación y /o ampliación de la Sede de EBAIS Tipo I Coopevega acorde a los prototipos y plan funcional aprobados.',	'2.003,00',	'320,00',	' ₡300.000,00 ',	'Monto podría variar ya que se encuentra en etapa de planificación',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	14,	'Portafolio de Proyectos (IDI)',	50,	'Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad (IDI)',	NULL,	NULL,	'\nSituacion Actual:\n\nEl edificio actual es pequeño y no se encuentra acorde a la normativa constructiva vigente, se propondra realizar ampliación y remodelación para solucionar las necesidades actuales en cuanto a hacinamiento , 7600 y otros. Ademas que cumpla con el metraje que debiariatener una sede de EBAIS de este tipo.\n\nEl edificio esta previsto para ser desarrollado entre los años 2024-2025. Continua  segun programación en  la etapa de  Planificación.',	'Que no se doten los recursos necesarios estimados debido a la pandemia y otros.\n\nQue no sean positivos algunos de los estudios preliminares y tecnicos tales como SETENA, entre otros.\n',	'DR. Huetar Norte',	'CCSS-1235',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Coopevega (SANTA ROSA)',	NULL,	'Cutris',	'San Carlos',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1235'),
('Activo',	'CCSS-1234',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede \nEBAIS Los Angeles de la Fortuna\n',	'Portafolio de Proyectos',	'11/2/22 09:25',	'Yessenia Arce Araya',	'Gustavo Zeledón Donzo',	'Yessenia Arce Araya',	'Dotar de una sede de EBAIS Tipo I a la comunidad de Los Angeles de La Fortuna, mediane la contratacion de Diseño, construccion , equipamiento y mantenimiento.',	'Construcción de sede de EBAIS tipo I, segun los prototipos y planes funcionales establecidos.\n\nNo se posee propiedad todavía. \n\nEl área de salud se encuentra realizando las gestiones pertinetes.',	NULL,	'470,00',	' ₡446.000.000,00 ',	'Monto podria varias ya que solo se encuentra en planificación',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	14,	'Portafolio de Proyectos (ILLM)',	50,	'Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Situacion Actual:\n\nPara resolver los problemas de hacinamiento con los que contaba la Sedede EBAIS  de Los Angeles TipoII se tuvo que recurrir a alquiler para uno de los Equipos.\n\nEs por esta razon que  se propuso  la construcción de una sede de EBAIS Tipo I.\n\nContinuan haciendo las gestiones pertimentes por parte de la adminsitracion activa del Arae de Salud de Fortuna para conseguir una propiedad acorde al  proyecto. Esta situacion es dependencia directa del Area de Salud de Fortuna. \n\nContinuan valorando una propuesta de propiedad en Zona Fluca de la Fortuna.\n\nEl avance de esta obra  seguira segun programación  para ser ejecutado entre los años 2024- 2027\n\n',	'Que no se doten los recursos necesarios estimados debido a la pandemia y otros.\n\nQue no sean positivos algunos de los estudios preliminares y tecnicos tales como SETENA, entre otros.\n',	'DR. Huetar Norte',	'CCSS-1234',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'La Fortuna',	'San Carlos',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1234'),
('Activo',	'CCSS-1298',	'Construcción y Equipamiento Servicio de Hemodinamia Hospital San Rafael de Alajuela',	'Ejecución',	'2/2/22 09:01',	'Greivin Gerardo Alvarado Zamora',	'Alexánder Vega Romero',	'Greivin Gerardo Alvarado Zamora',	'El Sr. Servio Flores Cacho decide contratar a las empresas EDICA LIMITADA para llevar a cabo el Diseño, Construcción y Equipamiento (industrial) del proyecto Hemodinamia del Hospital San Rafael de Alajuela, realizando las labores de acuerdo con los estudios básicos y preliminares, el anteproyecto, el programa funcional, el Cuadro de Requerimientos Especiales y Electromecánicos (en adelante el “CREYE”) y los términos de referencia técnicos y a la empresa ELVATRON para el equipamiento médico de dicho Servicio. \nLa relación contractual entre las partes se encuentra definida, conformada y sometida a partir de los términos del Cartel del procedimiento de Licitación Privada aplicado.\nEl Contratista deberá obtener los visados de planos, permisos de construcción, ante las instancias requeridas, así como de los permisos de construcción necesarios.\n',	'El proyecto se ubica dentro del terreno del Hospital San Rafael de Alajuela, localizado en la Provincia de Alajuela, Cantón Alajuela, Distrito Alajuela, plano de catastro 2-439734-1997.\nEl desarrollo de la presente contratación pretende llevar a cabo, por vía de donación privada, la implementación de la edificación y equipamiento básico e industrial del nuevo Servicio de Hemodinamia del Hospital San Rafael de Alajuela.\nEl hospital carece actualmente de una Unidad de Hemodinamia, por lo que se depende del hospital de referencia, así como su disponibilidad de realizar estudios tanto del hospital de San Rafel de Alajuela, como de otros centros que conforman la red.  Esta condición genera un abordaje tardío en la atención de los usuarios, aumentando las posibilidades de complicaciones por su enfermedad. \nEl desarrollo de este Servicio permitirá al Hospital San Rafel contar con un equipo de alta tecnología, que admitirá realizar procedimientos específicos relacionados tanto con el sistema circulatorio, como cardiovasculares. \nDado todo lo anterior, dentro el desarrollo del proyecto deberá establecer las mejores condiciones y requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de la infraestructura, instalación y puesta en marcha de todos los equipos industriales, médicos y arquitectónicos, incluyendo el cumplimiento de todos aquellos aspectos normativos que se exigen para este tipo de proyecto.\nEl diseño y la construcción de la infraestructura estará a cargo de la empresa Constructora EDICA LIMITADA y el quipamiento médico a cargo de la equipadora ELVATRON,S.A.. ',	'81.859,83',	'850,00',	' ₡2.822.425.298,11 ',	'Corresponde a:\nEDICA: ($50.000 diseño - $2.400.000,00 infraestructura) tipo cambio 19-08-21: 622.72.\nELVATRON: ($2.077.310 equipamiento) ,85: 25-08-21: 624,25. ',	'DONACIÓN;#9',	'No aplica ',	'EDICA LTDA',	'Infraestructura Llave en Mano',	66.3,	'Ejecución (ILLM)',	12.18,	'1% Construcción y Equipamiento   (ILLM)',	'24/1/22',	'19/8/22',	'Se obtuvo el sello de planos constructivos a través del contrato OC 1007091.\n\nSe obtuvieron los permisos de construcción de edificaciones nacionales el 07 de enero a través del oficio DVOP-DEN-PYD-2022-17.\n\nSe realizó recepción definitiva de la etapa de diseño el 20 de enero del 2022 a través del oficio GIT-DAI-0166-2022.\n\nSe brindó orden de inicio el 24 de enero del 2022.\n\nActualmente se inició con las obras de demarcación y movimiento de tierras.\n',	'FI-01 Presupuesto insuficiente. Si se detecta una orden de modificación  producto de una situación imprevisible que no se podría observar hasta que se iniciará el proceso de construcción y se debe efectuar.\n\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores. Atrasos en la entrega de materias primas para fabricación de equipos del proyecto, producto de la pandemia.\n\nLE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico. Ocurrencia de situaciones que no era posible prever al momento de promoveer el proceso de contratación.',	'GIT-DAI',	'CCSS-1298',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	'Hospital San Rafael de Alajuela (ALAJUELA NORTE)',	NULL,	'San Rafael',	'Alajuela',	'Alajuela',	'10.00804925711708',	'-84.21091943760796',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1298'),
('Activo',	'CCSS-1287',	'Gamma Cámaras y Spect',	'Portafolio de Proyectos',	'11/2/22 20:34',	'Gloria Olendya Carrillo Méndez',	'José Andrey Brenes González',	'Gloria Olendya Carrillo Méndez',	'Dotar al Hospital San Juan de Dios, como beneficiario del proyecto, equipo Gamma Cámaras nuevas y de tecnología actual en sustitucion de los equipos usados y que han agotado su vida util; de manera que puedan sostener una oportuna y eficiente continuidad de los servicios brindados por el Servicio de Medicina Nuclear.',	'Mediante un proceso de contratación pública se eligirá un proveedor   que será el responsable de suministrar el equipo y realizar los trabajos necesarios para la puesta en marcha del mismo.\n\nTodo el proceso de planeación, diseño, contratación y ejecución del proyecto se realizará conforme a la normativa y reglamentos institucional.',	NULL,	NULL,	' ₡3.238,95 ',	'Monto indicado según estimaciones para presupuesto a junio, 2021.',	'PFRON;#2',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	15,	'Portafolio de Proyectos (Equip)',	100,	'Proyecto aprobado y programado para ejecución (Equip)',	NULL,	NULL,	'La DEI envió a la GIT el oficio No. GIT-DEI-0085-2022 del 19 enero de 2022 sobre el estado actual del Proyecto CCSS-1287 Gammacámara Hospital San Juan de Dios y a su vez solicitó que se definiera el alcance del proyecto respecto a la propuesta del Hospital San Juan de Dios de cambiar el tipo de tecnología Gamma Cámara SPECT a Gamma Cámara SPECT-CT; la GIT traslada la consulta a la Gerencia Médica mediante oficio No. GIT-0113-2022 del 21 de enero, 2022. \n\nSobre este particular, se conoce que la DPSS brindó su criterio a la Gerencia Médica mediante oficio No. GM-DPSS-0038-2022 del 25 de enero de 2022, el cual indica: \"...es criterio de este Despacho que, no procede en este momento el cambio tecnológico de una Gamma Cámara convencional a un SPECT-CT. En este sentido, se recomienda continuar con el proceso de adquisición de una gamma cámara de igual tecnología.\"\n\nPor lo anterior, se está a la espera del criterio final de la Gerencia Médica para proceder con el diseño del proyecto.\n\nPor otra parte, tomando en cuenta la información recopilada de la actividad de transferencia tecnológica se esta construyendo la ficha técnica del equipo Gamma cámara SPECT para enviarla a revisión al Servicio Usuario como estrategia para adelantar actividades mientras se define por cual de los equipos corre el proyecto. \n\nAdicionalmente se cuenta con el estudio de precios del equipo Gamma Cámara SPECT y se está coordinando la elaboración del estudio de perfil del proyecto y los aspectos de readecuación del recinto entorno a un nuevo equipo Gamma cámara SPECT.\n\nEl proyecto se encuentra atrasado y en pausa respecto al cronograma a espera de la definición del alcance.',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-1287',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional ',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1287'),
('Activo',	'CCSS-1289',	'Arco en C',	'Diseño',	'14/2/22 19:09',	'Erick Villegas de la O',	'José Andrey Brenes González',	'Erick Villegas de la O',	'Realizar la sustitución a nivel nacional de los equipos de Arco en C que han cumplido su tiempo de años de vida util.',	'El proyecto consiste en una licitación bajo la modalidad de compra marco, la cual tendrá cuatro etapas de adquisición de equipos; comprando como prioridad en el primer grupo lo que superan su tiempo de vida util del 100%  y así paulatinamente.',	NULL,	NULL,	' ₡7.954,20 ',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	46,	'Diseño (Equip)',	86.26,	'90% Diseño, especificaciones y estimación de costos (Equip)',	'23/8/22',	'15/6/27',	'\nAl día 14/2/21:  Se coordinó con el comité asignado una reunión para el día   lunes 28 de febrero a las 2:00 pm, con el fin de realizar validación de Ficha Técnica, debido a que por motivos de salud y vacaciones, los asesores clínicos no han podidos asistir a la convocatoria \nAdicionalmente, se nos dió una inducción de requisitos del conveno marco y la gestón pertinente para su elaboración ',	'Riesgo: Ausentismo del personal',	'GIT-DEI',	'CCSS-1289',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional ',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1289'),
('Activo',	'CCSS-1291',	'Eco Cardiógrafos',	'Diseño',	'14/2/22 15:43',	'Marielos Muñoz Fuentes',	'José Andrey Brenes González',	'Marielos Muñoz Fuentes',	'Asignar a los centros médicos beneficiarios del proyecto de Equipos Ecocardiografos, de manera que puedan brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna y eficiente; de manera tal que se disminuyan  las listas de espera para los estudios.',	'El proyecto consiste en la adquisición por demanda de varios  Equipos Ecocardiografos para varios centros médicos de la CCSS. ',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	25.4,	'Diseño (Equip)',	36.32,	'80% Estudios Preliminares (Equip)',	NULL,	NULL,	'Ajustes  moficaciones de especificaciones tecnicas,se esta con el Estudio de Mercado y posterior Costo-Beneficio.',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-1291',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional ',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1291'),
('Activo',	'CCSS-1292',	'Máquina Extracorpórea para Cirugía Corazón - Pulmón',	'Diseño',	'14/2/22 19:08',	'Erick Villegas de la O',	'José Andrey Brenes González',	'Erick Villegas de la O',	'Asignar a los Centros Médicos beneficiarios del proyecto de bombas  extracorporeas  idoneas, para que el desarrollo de sus actividades cotidianas  ( cirugias ),  segun las normas establecidas en cuanto a seguridad para el usuario, medicos y personal de sala de operaciones, asi como manejar la calidad del servicio que brindan los Centros Médicos a los usuarios de este tipo d servicio.',	'Consiste en la sustitucion de 10 bombas extracoporeas . El mismo contempla los procesos de estudios previos tecnicos necesarios para la debida sustitucion de los equipos.',	'0,00',	'0,00',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	30,	'Diseño (Equip)',	49.94,	'10% Diseño, especificaciones y estimación de costos (Equip)',	NULL,	NULL,	'\nAl día  14/2/22:  se recibe asesoriamento  por personal de contratación administrativas para solicitar los requisitos de homologación de códigos SIGES en la plataforma del SICOP, tanto para el equipo médico así como el mantenimiento preventivo y correctivo',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-1292',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional ',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1292'),
('Activo',	'CCSS-1238',	'Angiógrafos Hospital San Juan de Dios',	'Inicio',	'21/2/22 14:09',	'Manuel Antonio Oporto Mejia',	'José Andrey Brenes González',	'Manuel Antonio Oporto Mejia',	'Adquisición de 03 Sistemas de Angiografía de alta tecnología, destinados a radiología intervencionista, neurocirugía y vascular periférico., para lso Hopsitales San Juan de Dios y Rafael A. Calderón Guardia.\n\n',	'El proyecto consiste en la compra de 03 Sistemas de Angiografia definidos de la siguiente forma:\n\nDos de Reemplazo: Uno para cada Hospital, su alcance es el reemplazo del equipo instalado, readecuación del área para su instalación.\n\nUno de ampliación de la capacidad instalada: Este equipo es para el Hopsital San Juan de Dios, y el alcance incluye la compra del Sistema de Angiografia, equipo médico, industrial y mobiliario , diseño, construcción de la nueva área',	NULL,	NULL,	' ₡5.369.986.043,66 ',	'Proyecto del Hospital San Vicente de Paúl',	NULL,	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	0,	'Inicio (Equip)',	0,	'Inicio  (Equip)',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-1238',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	'Hospital San Juan de Dios (MATA REDONDA-Hospitales)',	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	'9.933967651174303',	'-84.0856751843671',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1238'),
('Activo',	'CCSS-1239',	'PET-CT Hospital San Juan De Dios',	'Estudios de Preinversión',	'10/2/22 11:26',	'Andrés José Lobo Mora',	'William Rodríguez Juárez',	'Andrés José Lobo Mora',	'Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.',	'Equipo de PET-CT y sus componentes necesarios para su funcionamiento dentro del servicio de Medicina Nuclear existente del Hospital San Juan de Dios.',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'PFRON;#2',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	5,	'Estudios de Preinversión (ILLM)',	20,	'20% Elaboración de estudios de Preinversión  (ILLM)',	'7/2/22',	NULL,	'El día 01 de Febrero, en reunión de coordinación quincenal con miembros del PFROM, HSJD y DAI, se presentó una zonificación preliminar en la huella disponible del servicio de Medicina Nuclear, según el Programa Medico Arquitectónico final.\n\nSe evidenció que según los requerimientos del PMA, basados en la guía del PET, la huella es poca y hay posibilidad de que recintos de atencion al publico se tengan que ubicar en un segundo nivel.\nDebido a  lo anterior se acuerda buscar posibilidades de intervención en otros sitios. La DAI, los analizaría en conjunto con el hospital en futura visita al sitio.\n\nEl pasado 04 de Febrero se programó visita al sitio con el HSJD, PFROM y DAI, para conocer dichos lugares y poderlos analizar, asi como verificar el análisis de la zonificacion planteada en el servicio con los recintos que pueden o no ser utilizados en el proyecto.\nPara la próxima reunión del 15 de Febrero la DAI presentará las opciones disponibles, con los pro y contra de cada uno de ellas para ser evaluadas en conjunto con los involucrados y definir el rumbo del proyecto.\n\n\n\n\n',	'Segun el area disponible en el servicio, se debe considerar trasladar el laboratorio de Hormonas existente dentro del servicio, para que pueda dar espacio a la propuesta del PET-CT. Este proyecto está siendo coordinado y planificado directamente por  HSJD.\n\nDebido a que la cantidad de metros cuadrados requeridos por segun el PMA final, la huella dispuesta inicialmente por el servicio y dentro del servicio está quedando escasa y podria provocar nueva ubicacion dentro del complejo.\n\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-1239',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	'Hospital San Juan de Dios (MATA REDONDA-Hospitales)',	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	'9.934121152487664',	'-84.08567980246188',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1239'),
('Activo',	'CCSS-1237-A',	'Tomógrafo Hospital de Ciudad Neilly',	'Inicio',	'15/2/22 10:04',	'Rafael Araya Mendoza',	'William Rodríguez Juárez',	'Rafael Araya Mendoza',	'Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red, adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.',	'Dotación de un equipo de Tomografía Axial Computarizada, de 32 detectores, para el Hospital de Ciudad Neilly',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	0,	'Inicio (ILLM)',	0,	'Inicio  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'•	Se realiza ajuste de alcance, según lo indicado en oficios GM-DPSS-0586-2021, GM-UEP-007-2022, de un equipo de 16 detectores a uno de 32 detectores.\n\n•	En proceso de ajuste de la ficha técnica del equipo de TAC, de 16 detectores a 32 detectores.\n\n•	Se 	continúa en la elaboración de anteproyecto arquitectónico de acuerdo al alcance definido por la Gerencia Médica.\n\n',	'RH-02 Falta de recurso humano: las afectaciones por el COVID-19 generan menor disponibilidad de recurso humano.\n\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores: la crisis en la cadena de producción y logística, implican un riesgo de incumplimiento en la etapa constructiva.\n\nLE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: por cambios en normativa de acatamiento obligatorio, que generen modificaciones durante la etapa constructiva.',	'GIT-DAI',	'CCSS-1237-A',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	'Hospital de Ciudad Neily (CORREDORES)',	NULL,	'Corredor',	'Corredores',	'Puntarenas',	'8.632130583795554',	'-82.93702574479573',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1237-A'),
('Activo',	'CCSS-1237-B',	'Tomógrafo Hospital Carlos Luis Valverde Vega',	'Inicio',	'15/2/22 10:04',	'Rafael Araya Mendoza',	'William Rodríguez Juárez',	'Rafael Araya Mendoza',	'Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red, adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.',	'Dotación de un equipo de Tomografía Axial Computarizada, de 32 detectores, para el Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega.',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	0,	'Inicio (ILLM)',	0,	'Inicio  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'•	Se realiza ajuste de alcance, según lo indicado en oficios GM-DPSS-0586-2021, GM-UEP-007-2022, de un equipo de 16 detectores a uno de 32 detectores.\n\n•	En proceso de ajuste de la ficha técnica del equipo de TAC, de 16 detectores a 32 detectores.\n\n•	Se 	continúa en la elaboración de anteproyecto arquitectónico de acuerdo al alcance definido por la Gerencia Médica.\n',	'RH-02 Falta de recurso humano: las afectaciones por el COVID-19 generan menor disponibilidad de recurso humano.\n\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores: la crisis en la cadena de producción y logística, implican un riesgo de incumplimiento en la etapa constructiva.\n\nLE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: por cambios en normativa de acatamiento obligatorio, que generen modificaciones durante la etapa constructiva.',	'GIT-DAI',	'CCSS-1237-B',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	'Hospital Carlos Luis Valverde Vega (SAN RAMÓN)',	NULL,	'San Ramón',	'San Ramón',	'Alajuela',	'10.092975486123983',	'-84.46996248896578',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1237-B'),
('Activo',	'CCSS-1319',	'Adquisición e instalación de equipo de resonancia magnética de 3 Teslas Centro Nacional de Imágenes Médicas (Donación JPS)',	'Contratación',	'15/2/22 09:54',	'Carlos Alberto Portocarrero Obregón',	'Alexánder Vega Romero',	'Carlos Alberto Portocarrero Obregón',	'Adquirir e instalar un resonador magnético de 2 Teslas para incrementar la prestación de servicio del Centro Nacional de Imágenes Médicas.',	'El proyecto consta de la habilitación arquitectónica, mecánica y eléctrica de las instalaciones del Centro Nacional de Imágenes Médicas con el fin que se puede instalar un resonador magnético de 3 Teslas para incrementar la oferta de servicio.',	NULL,	'180,00',	' ₡2.126.477.235,00 ',	'Este monto es el correspondiente a $3 296 863.93 con el que se adjudicó',	'JPS;#4',	NULL,	'Elvatron S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	50,	'Contratación (ILLM)',	88.32,	'50% Formalización del Contrato   (ILLM)',	NULL,	NULL,	'La Dirección de Centros Especializados (DICE) está confeccionando el contrato para iniciar que se deberá firmar con la adjudicada.\n \nLa DICE ha hecho una consulta ante el Ministerio de Hacienda sobre el tema del cobro del Mantenimiento. Y se están haciendo consultas sobre el alcance de la donación, a causa de la diferencia cambiaria del dólar.\n\nLa información relacionado con tiempos se actualizará una vez que la Dirección de Centros Especializados informe a la DAI sobre la formalización del contrato.\n',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-1319',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	'Centro Especializado Centro Nacional De Resonancia Magnetica ()',	NULL,	'Carmen',	'San José',	'San José',	'9.936525365417507',	'-84.06901288213052',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1319');
