•	El 16 de diciembre de 2020, se recibe copia del oficio GIT-1812-2020, mediante el cual el Ingeniero Jorge Granados (Gerente de Infraestructura) solicita a la Unidad Técnica Contraparte del Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR, que una vez se concluya con la Etapa de adquisición del terreno para la Sede de Área de Liberia, se remita el cronograma a la Gerencia Médica a fin de que esta pueda programar el desarrollo de estudios para el proyecto de Construcción y Equipamiento del Servicio de Emergencias del Hospital de Liberia.  De esta manera se continúa a la espera de pronunciamiento de la Unidad Técnica Contraparte Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR y de la Gerencia Médica.

Avance a Reportar 

•El avance que se reportará para este mes en un 50% en Estudios de Preinversión. Lo anterior ya que se requiere del Estudio de Oferta y Demanda, para posteriormente poder seguir con las fases correspondientes al Proceso de Diseño a cargo de la DAI.  Permanece este estado y a la espera de respuesta por parte de la Unidad Técnica de Fideicomiso y la Gerencia Médica. Permanece el Estado. Este proyecto está en análisis para traslado a Banco de Iniciativas.  