Al 14 de febrero del 2022 se tiene lo siguiente:

1) El 18 de enero el Lic. Víctor Murillo Muñoz solicita vía SICOP el análisis y recomendación técnica.
2) El 24 de enero se envía vía SICOP el oficio GIT-DMI-AMIEI-0030-2022 a la empresa Vaportec para realizar aclaraciones sobre algunos puntos indicados en la oferta entregada.
3) El 27 de enero la empresa Vaportec responde la solicitud de información mediante el documento RSI 220125
4) El 03 de febrero se le solicita a la empresa Vaportec mediante oficio GIT-DMI-AMIEI-0041-2022 una solicitud de aclaración de precio dado que en el análisis de razonabilidad de precio revela un valor superior al límite máximo de presupuesto. Misma que es respondida por la empresa el 06-02-2022 mediante documento RSI 220203
5) El 08-02-2022 se solicita a la DMI su colaboración sobre la valoración de criterios emitidos en la respuesta dada por Vaportec. De dicha solicitud se envía el oficio GIT-DMI-0102-2022 Solicitud de ajuste presupuestario y la empresa proveedora responde el 11-02-2022 mediante documento RSI 220210
6) El 11-02-2022 se envía a la DMI la solicitud de prórroga debido a las distintas consultas hacia el oferente. Mediante SICOP el Ing. Carlos Fernández aprueba la prórroga hasta el 18 de febrero del 2022
7) El 11-02-2022 se envía a Vaportec la solicitud de actualización de formulario de Oferta Económica mediante oficio GIT-DMI-AMIEI-0060-2022 y se está a la espera de la respuesta.
