1.Demora en la nacionalización de las puertas corta fuego y otros elementos de la compartimentación. La aprobación de la exoneración de las puertas corta fuego y los accesorios se recibió más de 2 meses después de haber enviado la solicitud. La situación descrita ya generó un retraso que este momento está siendo evaluado por el contratista. 

2.Nueva ola de contagios por la variante Ómicron de la COVID-19 que pueda limitar los frentes de trabajo o la paralización total del proyecto

3.Se proyecta una adenda debido a las solicitudes del hospital de: 1) modificar las rutas de evacuación y 2) realizar las mejoras en la protección de los cuartos eléctricos y de servidores. 