Se han concluido las tres etapas de la consultoría contratada al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), mediante Compra Directa 2108CD-000003-4402 , así como los estudios específicos realizados mediante adenda, determinándose un terreno compuesto por dos fincas, como la mejor opción para la construcción del nuevo hospital de Golfito. 
Se está desarrollando una etapa intermedia al proceso de adquisición del terreno, efectuando los avalúos de las fincas seleccionadas por la consultoría y se solicitó a los propietarios  presentar una oferta formal de venta en reunión celebrada el día 16 de enero de 2020.
Paralelamente se trabaja en la solicitud de permiso a la CGR para la compra directa del inmueble.
Se consulta al propietario sobre estado del proceso sucesorio y presentación de la oferta. Este indica que ya finalizó el proceso sucesorio y que solo falta la inscripcion del inmueble en el registro de la propiedad pero que no cuenta con el dinero para efectuar este tramite.
Dado que  la oferta no ha sido presentada,  la DAI inició el mecanismo de adquisición de los inmuebles mediante expropiación. 
La revisión legal ya fue realizada por parte de la Dirección Jurídica.
Se preparó borrador de propuesta de declaratoria de interes público para iniciar proceso de expropiación de los inmuebles, no obstante no se ha podido enviar a la GIT debido a que primeramente se debe resolver una inconsistencia en la medida de los terrenos, para lo que se esta planteando la propuesta se segregación con el Registro de la Propiedad y la Municipalidad de Golfito.
Se analizan las opciones para la elaboración de segregación y elaboración de plano de catastro.
Se efectuo reunión con Registro de la Propiedad para el tema de elaboración de plano de catastro, que indicó que si la Municipalidad aprueba la propuesta, por su parte le dan visto bueno e inscriben el plano. Se gestionó reunión con la Municipalidad de Golfito para consultar al respecto de la propuesta de segregación de las fincas y elaboración de catastro, se le envió la propuesta y documentación respectiva al encargado en la Municipalidad. 
La propuesta fue rechazada previamente por la Municipalidad y debido a esto se efectuó una reunión con los encargados de analizar y visar los catastros para analizar el caso, proponiéndose cuatro alternativas, de las cuales únicamente una es factible para solucionar el problema y es en esta en la que se está trabajando actualmente.
Una vez se tenga esta propuesta aprobada por parte de la Municipalidad se procederá a catastrar la misma para continuar con el proceso de declaratoria de interes público y expropiación de la finca.
Se conformó el expediente y se envio a revisión a la Dirección Jurídica para solicitar la declaratoria de interes público. La misma se encuentra en proceso de revisión por parte de esa Dirección.
Se replanteó el Informe Final del Proceso de Selección del Nuevo Terreno para el Proyecto de Equipamiento y Construcción del Nuevo Hospital de Golfito para solicitar Declaratoria de Interés Público, a solicitud de la Dirección Jurídica y se envio de nuevo para su revisión.
Se encuentra nuevamente en revisión por parte de a Dirección Jurídica la solicitud de Declaratoria de Intererés Público enviada nuevamente realizadas mejoras solicitadas por esa Dirección.