El proyecto cuenta con una prorroga avalada y se presento una segunda prorroga que esta actualmente en analisis, de aprobase la fecha se modificaría probablemente a 01 de Julio 2021. Actualmente se tienen todas las paredes de bloques, repellos a un 80%, contrapisos en un 90%, estructura de techo en un 60%. Las obras perimetrales y sistema de aguas servidas se han atrasado por asunto tecnico legal con vecino colindante de la parte posterior del inmueble. Avance general 30%