 
•	El 27 de enero se sostiene reunión con del PSIE, en la cual se presenta la zonificación del proyecto de la DAI. En la reunión se define lo siguiente: 

-El Proyecto de la DAI se ejecutará en el 2022, el Proyecto del PSIE en el 2024
-Debido a que se ejecutarán los proyectos en tiempos distintos y con fondos diferentes los proyectos se 
Desarrollarán por separado. 
-El 17 de febrero se realizará una reunión con el Hospital de los Chiles para presentar la zonificación de ambos proyectos y fecha de inicio de ambos. 
-El 17 de marzo la DAI brindará al PSIE la ubicación del tanque de captación, caseta y sistema de bombeo.
-El 31 de marzo se realizará una reunión de coordinación entre las pares mecánicas de la DAI y el PSIE para revisar el dimensionamiento del tanque y bomba del sistema contra incendios.  (resumido)

-Se continúa trabajando para cerrar la estimación de Área y Estimación de Costo del Proyecto a concluir en febrero 2022

ESTUDIOS BASICOS:

•	El 24 de enero se recibe el Estudio de Suelos del Hospital de los Chiles por parte de la empresa INGEOTEC.

•	Se proyecta levantamiento topográfico en sitio los días 10, 11 y 12 de febrero de 2022.

•	Durante este mes se continúa avanzando con la contratación por demanda para estudios básicos, que estaría para ejecutar a partir de febrero de 2022. 



AVANCE A REPORTAR 

•	El avance a la fecha es 100% en Estudios Preliminares, lo cual corresponde al cierre de Planificación; con la obtención del Programa Médico Arquitectónico y aval. En proceso Estimación de Costo y de Área. 



