El proyecto esta en fase de elaboracion de cartel.
Los estudios previos de evluación del pozo para determinar la viabilidad de  rehabilitar el pozo, ya se ejecutaron.

al 15/5/2020

No hay avances al periodo del informe 

al 15/06/2020

Este proyecto esta sin presupuesto actualmente.

al 22/07/2020

el cartel de licitacion tiene un 90 % avance

al 21/07/2020
Se autorizan los fondos, es decir se recibe la certificación presupuestaria para la ejecución presupuestaria

A la fecha 28/08/2020, el cartel en la corriente de contratación, y esta en ajuste final, previo a la convocatoria de concurso

A la fecha 10/09/2020, se tiene previsto convocar el concurso para el 15/09/020

La unidad de contratación administrativa, no pudo convocar el concurso en las fechas previstas. Ya que la ultima fase de revisión no la hicierón.
Por lo tanto, el concurso no se va hacer este año, en razón de las limitantes puestas en la certificación presupuestaria.

12/11/2020
Todos los pasos para el proceso de publicación del pliego cartelario se cumplieron, y pasaron las diferentesfases de revisión.
Sin embargo el proceso, esta a la espera de una nueva certificación presupuestaria, ya que el proyecto, aunque se podia iniciar este año no se concluiria, hasta el mes de Enero, y la certificación no arantizaba disponibilidad de dinero para el otro año. 
Sin dicha garantia, la ley de Contratación Administrativa no permite la convocatoria de concurso alguno

15/12/2011
No hay cambios respecto a la ultima actualización.
Se espera que en Enero 2021, una vez recibamos la certificación presupuestaria se convoca l concurso, ya que toda l documentación esta lista, revisada y aprobada

12/01/2021

Se esta a la espera de la certificación presupuestaria para proceder a la publicación del cartel

15/02/2021

No hay cambios en el estado. 
Se esta a la espera de la certificación presupuestaria para proceder a la publicación del cartel

15/03/2021
A finales de febrero de 2021, se recibe la certificación presupuestaria.
Por tanto se espera publicar el concurso en las proximas semanas
15/04/2021
A la espera de la publicacion el sicop
14/5/2021
Se continua a la espera de el proceso y publicacion en SICOP
16/07/2021
El Concurso de este proyecto se convoco el martes 13/07/2021 se espera recibir ofertas el dia martes 20 de Julio de 2021
14/8/2021
Proyecto en fase concursal.
Se hizo recomendacion de adjudicacion.
Se sta en fase de respuesta a recurso revocatoria, el cual se recomendo tecnicamente rechazar
16/9/2021
El proyecto entra en fase de ejecución. Se cumplieron todos las tramites de la fase concursal, analisis de ofertas, adjudicación y fiema de contrato.
Estableciendose la fecha de inicio el 20/09/2021
15/10/2021
El proyecto esta en ejecución. 
Se avanzo en la aprobación de los diferentes submitals. 

Las obras de campo se iniciarón el proceso de evaluación final de calidad de agua, por medio de laboratorio acreditado.
El proyecto avana con forme a lo programado
El trabajo de campo tiene un 100 % de avance. 
El avance general del proyecto es de un 90 %.

15/11/2021
En el proyecto se concluyo toda los trabajos de campo, según lo previsto en cartel. Se esta en proceso final de recepción, basicamente entrega de documentación del proyecto.

(Respecto del cronograma los puntos 3, 6, 14,15, no aplicarón)

13/12/2021

El proyecto se concluyo y se recibio a satisfacción en las fechas prevista