A enero 2022 se presenta un avance del 80% en la elaboración del cartel de contratación. 

El director médico del Área de Salud de San Rafael de Heredia entregó el 04 de febrero de 2022, mediante oficio DRIPSSCN-ASSRH-DG-0065-2022, todas las fichas técnicas y otros documentos afines, con las firmas de aval y conclusión de la revisión del insumo generado en lo que respecta a las referencias técnicas del componente de equipamiento, el consultor ( ESTRUCONSULT S.A.) está conformando la información para ser remitida a la DAPE a mas tardar el 18 de febrero de 2022.

Por otra parte, el 08 de febrero se recibió el oficio GIT-0188-2022 referente a la emisión presupuestaria para el proyecto en referencia resumiendo la inversión a realizar entre el 2023 y 2025 por un monto total de ¢ 6 030 090 000,00 , lo anterior en base a un presupuesto estimado realizado por la DAPE. 

Se enviará a revisión el cartel al Area de Contratación Administrativa de la DAPE y seguidamente a la GIT, según está estipulado. Posterior a la revisión y aval de la GIT se procederá a la publicación mediante SICOP.