
OFICIOS IMPORTANTES 

•	El 21 de enero de 2022, La DAI mediante oficio GIT-DAI-0262-2022, solicita a la Dirección de Proyección de los Servicios de Salud la colaboración para iniciar talleres de revisión para el proyecto de Fortalecimiento del Hospital de Guápiles. 

•	El 27 de enero de 2022, La DAI mediante oficio GIT-DAI-0262-2022 envía al Hospital de Guápiles, el cronograma propuesto para la revisión del programa funcional del proyecto de fortalecimiento de los servicios de salud del Hospital de Guápiles. Siendo que la revisión iniciará el 03 de febrero y se espera concluya el 22 de marzo según este cronograma.  

ACCIONES MES DE ENERO  

•	Se definió el cronograma para que en el mes de febrero Planificación DAI retome la revisión del Programa Funcional con el Hospital de Guápiles y la DPSS.

•	En este período se ha estado revisando el requerimiento del área del proyecto con base en el terreno actual y la posible dimensión del proyecto. 

ESTUDIO BASICOS: 

-Durante este mes se continúa avanzando con la contratación por demanda para estudios básicos, que estaría para ejecutar a partir de febrero de 2022. 

-Se realizó visita, los días 16 y 17 de diciembre del topógrafo de la DAI, para realizar levantamiento topográfico por medio de DRON.  Esta pendiente otra visita para poder concluir con esta información preliminar. 

AVANCE A REPORTAR 

•	En cuanto a porcentaje de avance se reporta 80% de Estudios Preliminares, que corresponde a un avance considerable en el Programa Médico Arquitectónico. Se reporta hasta aquí debido a que, por los cambios definidos por la DPSS de la Gerencia Médica, debe ajustarse nuevamente el Programa Funcional, según el oficio GIT-DAI-0262-2022, los talleres para ajustar el Programa Funcional serán del 03-02-2022 al 21-03-2022, esperando concluir 3571-2021, el Programa Funcional el 15 de abril de 2022 y trasladarlo a Diseño, según Cronograma.





 