Se llevaron a cabo las labores de diseño y construcción de forma satisfactoria .

Se ha completado la construcción del camino de toba, el destaqueo y la construcción de las rejillas manuales. Se hizo la conexión del agua residual del hospital México al Emisario E 15. 

Se completó el trabajo de la redirección de los bajantes en la lavandería Central. Se completaron los trabajos constructivos del cobertizo donde irán ubicadas las rejillas automatizadas.

Ya se instalaron las rejillas automatizadas en la fosa correspondiente. El día viernes 07 de octubre se llevó a cabo la conexión de dichas rejillas al sistema del hospital México para el funcionamiento con las rejillas automáticas 

El día 30 de octubre  del 2020 la empresa finalizó de forma correcta la instalación y operación de la rejilla automatizada, de esta forma se completan los trabajos constructivos asociados al proyecto.

A partir del 30 de octubre del 2020 inicia la ejecución de renglon 4 del contrato asociado a la Operación y Mantenimiento del sistema de tratamiento.  Esta etapa de mantenimiento finalizará el 30 de octubre del 2021.