

Avance del mes de Diciembre:

El componente construcción tiene un avance del 95%, el componente de equipo Médico tiene un avance del 95%.

Actualmente se esta por iniciar el periodo de revisión preliminar del proyecto.

Actividades en ejecución: 

Pruebas del sistema de bomberos por parte del Cuerpo de Bomberos
Certificaciones de los sistemas de gases medicinales.
Certificaciones de Aire Acondicionado 80%
Sistema de Agua Negra 100%
Sistema de Agua Potable 100%
Se esta en el proceso de revisión de los sistemas de BMS, Alarmas, 
Se esta en proceso de revisión de los sistemas de  detección de Incendios, TI, cableado estructurado, sensores de puertas ,iluminación y elevadores.
Se esta trabajando en las obras contempladas dentro del uso de reserva.



