FI-01 Presupuesto insuficiente. Si se detecta una orden de modificación  producto de una situación imprevisible que no se podría observar hasta que se iniciará el proceso de construcción y se debe efectuar.

CA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores. Atrasos en la entrega de materias primas para fabricación de equipos del proyecto, producto de la pandemia.

LE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico. Ocurrencia de situaciones que no era posible prever al momento de promoveer el proceso de contratación.