Se realiza presentación de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología del perfil de proyecto, el cual sintetiza las alternativas constructivas evaluadas con los profesionales que han tenido experiencia relacionada con el reforzamiento de edificaciones.
Asimismo se trabaja en las observación realizadas en la presentación de las alternativas, como lo son:
1. La solicitud de información a la Gerencia Médica sobre la cantidad oficial de camas y salas de cirugía del complejo hospitalario.
2. Desarrollo del documento de Factibilidad para la solicitud de la viabilidad financiera para presentar a la GIT y que esta lo gestione ante la Gerencia Financiera.
3. La revisión de costo de infraestructura sobre la estimación base.

Se requiere para la fase siguiente la aprobación de la autoridades respectivas para dar la orden de trabajo a  la empresa consultora que  se encargara del desarrollo del anteproyecto
