Se inician avances en el frente en los modulos de Farmacia y Rayos X. Se programan trabajos en el edicficio de EBAIS. Hay atraoso en los modulos de Hombres por  incremento en encamados de COVID

Debido a un atraso en el proceso de exoneración de accesorios y válvulas del sistema de rociadores, se ha generado muy poco avance en el componente de supresión o sistema de rociadores.

