Actualmente el riesgo existente se encuentra en los requisitos que pidan adicionales las empresas involucradas en la etapa de permisos y trámites requeridos para iniciar los procesos de preinstalación. En ese sentido, se ha tratado de anticipar los posibles documentos que solicitan las empresas, las solicitudes de aclaración y corrección que hasta el momento solo ha presentado Bomberos de Costa Rica, están siendo atendidas a la brevedad.

Por otro lado, otro aspecto que puede generar un atraso en la firma del plan básico incendios de toda la Clínica, que una vez sea formulado se enviará a la Gerencia Médica para obtener la firma de este y en ese sentido, el tiempo que dura este trámite puede como mínimo un mes.

Otro riesgo, son los imprevistos que pueda encontrarse el contratista al iniciar la remodelación del recinto.

