El proyecto incluyó dentro de su alcance los siguientes renglones:
Renglón 1. Construcción. 
Renglón 2. Equipamiento. 
Renglón 3. Mantenimiento (obra y equipo).
Para la fase de ejecución, el proyecto fue concebido en 2 etapas las cuales se ejecutaron según las siguientes fechas y alcances:
Etapa 1.
Involucró la ampliación de la infraestructura con la construcción de obra nueva. 
Inicio: 17 de setiembre de 2018
Finalización: 17 de octubre de 2019.
Etapa 2. 
Alcance: Involucró remodelaciones de áreas existentes. 
Inicio: 11 de noviembre de 2019
Finalización: 06 de abril de 2020. 
El pasado 02 de abril del año en curso según el oficio DGHSC-0492-2020 el Dr. Edgar Carrillo Rojas, en calidad de Director General del Hospital San Carlos le solicitó a la Arq. Gabriela Murillo Jenkins, Directora de la DAI, la posibilidad de posicionarse de manera urgente de las instalaciones remodeladas en la Etapa 2 del proyecto, esto a raíz de la emergencia nacional de alerta sanitaria generada por COVID-19, específicamente  a partir del martes 07 de abril de 2020.
Cabe resaltar que según el Acta de Recepción Provisional (DAI-0789-2020), la Recepción Definitiva de esta etapa se encontraba pactada para el viernes 17 de abril del presente, sin embargo, analizando la solicitud hecha y tomando en cuenta la urgencia existente, se toma la decisión de manera coordinada con el Contratista de efectuar una entrega anticipada de las obras, ya que es criterio de la Administración, que en estos momentos debe privar ante todo el interés público y el sentido común, por lo cual, por medio de la presente acta se procede a documentar los la gestión y el estado en que se entregan las obras.  
Al contrato Nº C-DAI-0003-2018 suscrito entre la Institución y la CONSTRUCTORA se tramitaron  dos (2) adendas, los cuales se detallan a continuación:
La primera no modificó el monto, solamente se incluyeron 3 semanas para el traslado de la Unidad Usuaria al edificio nuevo. 	
La segunda fue por un monto de ¢ 363.995.422,98 y representó un aumento de  12 días naturales adicionales e implicó mejoras en el sistema pluvial, trabajos en vía pública, en la red de evacuación de aguas negras, entre otros. 
Durante el periodo de garantía del componente de construcción se harán visitas trimestrales para corroborar el estado y buen uso de la infraestructura por parte del Área de Gestión Operativa de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería.

Actualización al 14-05-2020.