El proyecto ha contado con tres prorrogas hasta ahora. La primera por un compromiso en la salud de uno de los consorciados. Propiamente el ing. Jorge Villarreal. El proyecto ha tenido gran rotación de personal por lo que alarma la situación. Se prorrogo por segunda ocasión basado en una rectificación de linderos que atraso labores de muro y sistema de aguas servidas. En tercera ocasion se pide prorroga por problemas en las entregas de materiales situación relativamente común durante la pandemia y por una denuncia interpuesta entre dos funcionarios asociados al proyecto. 
Se han tenido varias reuniones al respecto para palear y mejorar estos aspectos.

El proyecto sigue adelante pese a 13 meses de ejecución se tiene un 38% de avance.