INSERT INTO `v_proyectos` (`seg_estado`, `seg_id`, `seg_nom_proyecto`, `seg_clasificacion`, `seg_fecha_mod`, `seg_modificado`, `seg_admin_proyecto`, `seg_coord_proyecto`, `seg_objetivo`, `seg_descripcion`, `seg_m2_terreno`, `seg_m2_construccion`, `seg_monto_estimado`, `seg_obs_monto_estimado`, `seg_financiamiento`, `seg_licitacion`, `seg_contratista`, `seg_ciclo`, `seg_porcentaje_ciclo`, `seg_etapa`, `seg_porcentaje_etapa`, `seg_actividad`, `seg_fecha_inicio`, `seg_fecha_fin`, `seg_reporte`, `seg_riesgos`, `pro_GIT_ue`, `pro_id`, `pro_tipo`, `pro_subcategoria`, `pro_ue_detalle`, `pro_ue_beneficiaria`, `pro_distrito`, `pro_canton`, `pro_provincia`, `pro_latitud`, `pro_longitud`, `pro_hipervinculo`) VALUES
('Pasivo',	'CCSS-0011',	'Readecuación, ampliación y equipamiento de las Salas Quirúrgicas del Hospital de Guápiles',	'Finalizado',	'4/8/20 22:34',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'El proyecto comprende dentro de sus servicios, además de las cuatro salas: dos salas de recuperación con estación de enfermería, abastecimiento periférico limpio, taller de anestesia, sala de personal médico, dos dormitorios para los médicos de guardia, vestidores y servicios sanitarios, oficinas, almacenamiento y lavado de material estéril, cuarto de gases médicos, dictado de operaciones, bodega de material quirúrgico, depósito temporal de desechos, depósito de biopsias, sala de espera de pacientes, comedor para el Laboratorio, pasillos circulaciones y salidas de emergencia. Además se incluye el componente de equipamiento, que se refiere al suministro, pruebas, puesta en operación y capacitación del equipo y mobiliario médico hospitalario, equipo de oficina y otros, así como el mantenimiento preventivo y correctivo durante el proceso de garantía de éstos.',	'El proyecto comprende la readecuación de las actuales dos salas quirúrgicas y la ampliación de  dos salas más en un patio aledaño al servicio existente, respetando la ubicación del Plan Maestro del Hospital. El área de construcción total es de 886.50 m², de los cuales 300 m² corresponden a remodelación de la infraestructura existente y 586.50 m² de ampliación.',	'41.384,17',	'886,50',	' ₡872.882.201,76 ',	'Colones',	'SEM;#1',	'2008LN-000001-4402',	'Constructora Navarro y Avilés S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'24/2/10',	'15/2/11',	'El 24 de febrero de 2011 se realizó el Acta de Entrega del proyecto a la Unidad Usuaria.',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0011',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	'Hospital de Guapiles (GUÁPILES)',	NULL,	'Guápiles',	'Pococí',	'Limón',	'10.217554',	'-83.789280',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0011'),
('Pasivo',	'CCSS-0026',	'Reforzamiento estructural y reconstrucción de los Sistemas Electromecánicos del Hospital de Ciudad Neily',	'Finalizado',	'4/8/20 22:36',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'José Miguel Paniagua Artavia',	'Realizar los trabajos para el reforzamiento estructural de las edificaciones que conforman el Hospital de Ciudad Neily y reconstruir los sistemas electromecánicos, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y la seguridad de los funcionarios, pacientes y visitantes del Hospital.\n\n',	'Obtener el reforzamiento estructural, re-acondicionamiento arquitectónico y reconstrucción de los sistemas eléctricos y mecánicos del Hospital de Ciudad Neilly.\n\nComprende los siguientes aspectos:\n\na)	Reforzamiento estructural de los edificios donde se ubican los servicios de: hospitalización, quirófanos, nutrición, urgencias, rayos X, laboratorio clínico, farmacia, consulta externa, administración. \nb)	Restitución de los acabados arquitectónicos y remodelación de ambientes para el cumplimento de la normativa vigente (Ley 7600, NFPA, Normas de acreditación del Ministerio de Salud, etc.) \nc)	Reconstrucción de la totalidad de los sistemas eléctricos y mecánicos del nosocomio. Dentro de los sistemas mecánicos queda excluida la planta de tratamiento.\nd)	Suministro de los equipos industriales tales como: calderas, chiller, planta eléctrica, etc.\n',	'50.000,00',	'12.500,00',	' ₡8.498.046.174,99 ',	'1	Contrato original, Licitación Pública 2009LN-000001-4402	6.455.428.792,81\n2	Adenda 1, Licitación Pública 2009LN-000001-4402	313.191.169,92\n3	Adenda 2, Licitación Pública 2009LN-000001-4402	11.092.808,03\n4	Contrato complementario, Licitación Pública 2011',	'SEM;#1;#JUDESUR;#6',	'2009LN-000001-4402 ',	'Constructora Gonzalo Delgado S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'30/8/10',	'7/8/14',	'El plazo de ejecución del proyecto es de 170 semanas, el cual considera los siguientes eventos:\n•	Orden de inicio 30 de agosto de 2010 para la Licitación Pública 2009LN-000001-4402.\n•	Suspensión del proyecto entre 01 de junio de 2011 al 27 de noviembre de 2011, para la Licitación Pública 2009LN-000001-4402).\n•	Orden de reinicio 28 de noviembre de 2011 para la Licitación Pública 2009LN-000001-4402.\n•	Orden de inicio 28 de noviembre de 2011 para la Licitación Pública 2011LN-000001-4402.\n•	Orden de inicio 17 de febrero de 2014 para la Compra Directa 2013CD-000016-4402.\n•	Fecha de Recepción Definitiva 07 de agosto de 2014.\n',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0026',	'Hospitales Periféricos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Corredor',	'Corredores',	'Puntarenas',	'8.632120',	'-82.937069',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0026'),
('Pasivo',	'CCSS-0033',	'Construcción y equipamiento de la Sede de Área de Salud de Parrita',	'Finalizado',	'4/8/20 22:37',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Pablo José Goñi Vargas',	'Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.',	'La nueva sede brindará servicios de primer nivel de atención, según la “Clasificación de las Áreas de Salud de acuerdo a su Complejidad y Propuesta a Largo Plazo, octubre 2008” de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud de la Gerencia Médica, correspondientes a: consulta de atención integral, consulta odontológica, atención de emergencias, Laboratorio Clínico, Registros Médicos y Estadísticas de Salud, Esterilización, Farmacia, Equipo de Apoyo, Dirección y Administración, Servicios Docentes y Sociales y Junta de Salud.',	'10.200,00',	'5.530,00',	' ₡7.302.071.750,52 ',	'Incluye addenda y reajuestes',	'SEM;#1',	'LICITACIÓN PÚBLICA No. 2012PR-00002-4402',	'Constructora Gonzalo Delgado S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'22/4/13',	'10/12/14',	NULL,	'No aplica',	'GIT-DAI',	'CCSS-0033',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	'Área De Salud Parrita (PARRITA)',	NULL,	'Parrita',	'Parrita',	'Puntarenas',	'9.527503',	'-84.365139',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0033'),
('Pasivo',	'CCSS-0037',	'Construcción y equipamiento del Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) de Desamparados',	'Finalizado',	'4/8/20 22:38',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Pablo José Goñi Vargas',	'o	Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.',	'Comprende la realización de todos los trabajos de obra civil, arquitectura, estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, instalaciones de telecomunicaciones, equipamiento básico y equipamiento médico de baja, mediana y alta complejidad del proyecto denominado como “Construcción y Equipamiento del CAIS de Desamparados”.',	'4.347,00',	'5.200,00',	' ₡6.398.652.621,40 ',	'Incluye reajustes y trabajos adicinales',	'SEM;#1',	'2009LN-000003-4402 ',	'Constructora Navarro y Avilés S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'25/4/11',	'10/10/12',	NULL,	'No aplica',	'GIT-DAI',	'CCSS-0037',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Desamparados',	'Desamparados',	'San José',	'9.893553',	'-84.064786',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0037'),
('Pasivo',	'CCSS-0058',	'Construcción del Nuevo Servicio de Hospitalización y Reforzamiento del Hospital  de la Anexión, Nicoya',	'Finalizado',	'4/8/20 22:42',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Alexander Binns Chacón',	'Reforzar las instalaciones existentes del Hospital La Anexión y la construcción de un Nuevo Edificio de Hospitalización, el cual albergará los servicios de: Ginecología y obstetricia, Área administrativa y la unidad de cuidados intermedios, Pediatría, Hospitalización medicina y cirugía.',	'El proyecto se desarrolló en el terreno se ubica en la Provincia de Guanacaste, Cantón de Nicoya y Distrito de Nicoya, según lo indicado en plano catastrado G-591801-1999; en forma específica en las coordenadas CRTM05 Latitud 1 122 556.3650 y Longitud 340 662.4460. La dirección exacta del inmueble es un kilómetro al sur del cruce de Nicoya.\n\nEl proyecto se dividió de la siguiente forma:\n\na)	Nuevo Servicio de Hospitalización: comprende la demolición del edificio existente de hospitalización. Además, la construcción y equipamiento de un edificio de cinco niveles. Área total es de 9960 m2 (1660 m2 por piso más una azotea con un área de 1660m2.\n\nA continuación, se indica la distribución por piso:\n\n•	I nivel: Ginecología y obstetricia\n\n•	II nivel: Área administrativa y la unidad de cuidados intermedios\n\n•	III nivel: Pediatría\n\n•	IV nivel: Hospitalización medicina\n\n•	V nivel: Hospitalización cirugía y medicina\n\n•	Azotea: se ubica la casa de máquinas de los elevadores.\n\nb)	Reforzamiento estructural y reconstrucción de los sistemas electromecánicos  y acabados de la edificación existente del Hospital La Anexión, excepto el edificio de Urgencias (edificio nuevo) y Transportes. Área aproximada  reforzada: 7509,27 m2. El reforzamiento comprendió:\n\n-	Reforzamiento estructural de los edificios donde se ubican los servicios de: Administración, quirófanos, nutrición, rayos X, laboratorio clínico, farmacia, consulta externa, proveeduría, lavandería y casa de máquinas. \n\n-	Restitución de los acabados arquitectónicos y remodelación de ambientes, de los servicios antes mencionados, para el cumplimento de la normativa vigente (Ley 7600, NFPA, Normas de acreditación del Ministerio de Salud, etc.)\n\n-	 Inclusión de señalización institucional en el Hospital La Anexión.\n\n-	Reconstrucción de la totalidad de los sistemas eléctricos y mecánicos del nosocomio. \n\n-	Suministro de los equipos industriales tales como: bombas, chiller, planta eléctrica.\n\n-	Instalación y puesta en marcha del equipo de lavandería\n\n-	Sustitución de las dos calderas.\n\n-	Diseño y construcción de una planta de tratamiento.\n\nc)	Construcción del Área provisional administrativo (área nueva). Área aproximada: 241.56 m2.\n\nd)	Diseño y Construcción del proyecto “Reforzamiento y remodelación del actual Módulo de Hospitalización de Ginecología y Pediatría”. Este módulo se convertió en los nuevos quirófanos. Además, incluyó la construcción de la nueva morgue. Área aproximada 1707,81 m2.\n\ne)	Diseño y Construcción del sistema de detección y supresión contra incendios del edificio que alberga el servicio de Urgencias. Para esta obra, se utilizará las especificaciones técnicas del proyecto “Reforzamiento Hospital La Anexión”. El diseño cumplirá con la normativa vigente. Área aproximada: 2067 m2.\n',	'45.593,96',	'21.485,64',	' ₡22.102.880.535,00 ',	NULL,	'BCIE;#3',	'2012PR-000004-4402',	'Estructuras S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'6/1/14',	'16/3/18',	'El proyecto concluyó el 16 de marzo de 2018. ',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0058',	'Hospitales Periféricos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Nicoya',	'Nicoya',	'Guanacaste',	'10.148739',	'-85.453986',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0058'),
('Pasivo',	'CCSS-0059',	'Construcción y Equipamiento del Servicio de Urgencias para el Hospital Dr. Escalante Pradilla, Pérez Zeledón',	'Finalizado',	'4/8/20 22:43',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'José Miguel Paniagua Artavia',	'Dotar de la infraestructura y equipamiento para el Servicio del Urgencias del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla de Pérez Zeledón',	'1: Construcción y equipo básico	Comprende la construcción de la obra civil y arquitectónica así como de la construcción, instalación y puesta en marcha de los sistemas electromecánicos y equipo básico (no médico) según formulario F-ED-18 incluidos en los planos constructivos y especificaciones técnicas. \n2: Equipo médico y mobiliario médico 	Instalación, pruebas de funcionamiento, cursos de operación, aplicaciones clínicas y mantenimiento, detallados según especificaciones técnicas en el formulario F-ED-01 \n3. Mantenimiento preventivo y correctivo del Renglón 2	Visitas de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario médico y equipo médico incluidos en el renglón 2\n',	'36.742,00',	'4.300,00',	' ₡6.879.676.199,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	'2013LN-000003-4402',	'Constructora Navarro y Avilés S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'15/7/15',	'8/9/17',	'Servicios por Brindar\n\nLa nueva infraestructura brindará los siguientes servicios:\n•	Consulta ambulatoria\n•	Áreas criticas\n•	Observación \n•	Inhaloterapia\n•	Trauma\n•	Cirugías menores\n•	Área administrativa\n•	Especialidades médicas\na.	Trauma\nb.	Medicina general\n\nDescripción del Proyecto\n\nEl proyecto cuenta con un edificio de dos plantas con un área de 4.300,00 m² cuyo uso será para el Servicio de Urgencias, además cuenta con parqueos, un puente de comunicación con el resto del Hospital y accesos vehiculares y peatonales.\nEn el primer nivel se presentan las siguientes zonas:\nI.	Atención a público\na.	Estacionamiento para camillas y sillas de ruedas\nb.	Oficina de Información\nc.	Recepción\nd.	Puesto principal de seguridad \ne.	Oficina de transportes\nf.	Oficina Validación de Derechos\ng.	Sala de espera consulta\nh.	Sala de espera controlada\ni.	Servicios sanitarios para público\nII.	Consulta ambulatoria\na.	Toma de signos\nb.	Clasificación y Valoración\nc.	Consultorios\nd.	Sala de yesos\ne.	Cubículo para inyectables\nf.	Inhaloterapia\nIII.	Servicios satélites \na.	Farmacia satélite\nb.	Laboratorio Clínico satélite\nc.	Sala de rayos equis de estudios convencionales\nd.	Sala de espera servicios satélites\ne.	Servicios sanitarios para público\nIV.	Área crítica\na.	Descontaminación\nb.	Sala Choque (Quirúrgica, Médica Adultos, Médica Niños)\nc.	Cirugía menor aséptica\nd.	Cirugía menor séptica \ne.	Cuarto de procedimientos\nf.	Pre – Observación \ng.	Subsede central de esterilización y equipos \nh.	Bodega de abastecimiento\ni.	Depósito para cadáveres \nj.	Cuarto para depósito de desechos y equipo sucio (Cuarto séptico)\nEn el segundo nivel se presentan las siguientes zonas:\nV.	Observación y cuidados especiales\na.	Sala de Cuidados Especiales\nb.	Observación de adultos\nc.	Observación de niños\nd.	Estación de enfermería\ne.	Cuarto para depósito de desechos y equipo sucio (Cuarto séptico)\nVI.	Administración \na.	Aula\nb.	Secretaría\nc.	Oficina jefatura del servicio de Emergencias\nd.	Oficina supervisora de Enfermería\ne.	Oficina de admisión y egresos\nVII.	Área de personal\na.	Servicios sanitarios, duchas, casilleros y vestidores para personal\nb.	Sala de estar\nc.	Dormitorios\n',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0059',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Isidro de El General',	'Pérez Zeledón',	'San José',	'9.367748',	'-83.703329',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0059'),
('Pasivo',	'CCSS-0066',	'Remodelación de Edificio para la Sucursal Alajuela',	'Finalizado',	'4/8/20 22:44',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Rohanny Vindas Umaña',	'Remodelación de las antiguas instalaciones del Servicio de Emergencias del antiguo Hospital San Rafael de Alajuela para albergar a la nueva Sucursal de Alajuela.',	'El proyecto de la nueva sucursal comprende la construcción y remodelación de la obra civil y arquitectónica así como de la construcción, instalación y puesta en marcha de los sistemas electromecánicos incluidos en los planos constructivos y especificaciones técnicas para el establecimiento de la Sucursal de Alajuela, en las antiguas instalaciones del Hospital San Rafael de Alajuela, específicamente en el antiguo Servicio de Emergencias. \nAdicionalmente incluye el diseño y construcción de la acometida eléctrica principal del antiguo Hospital de Alajuela y la acometida eléctrica secundaria para la nueva sucursal.\nEl área total a remodelar de acuerdo a planos es de aproximadamente 1430.3 m2 (1290.1 m2 en planta baja y 140.2 m2 en planta alta).\n',	'13.984,45',	'1.430,30',	' ₡795.713.820,06 ',	'El monto corresponde al costo final del proyecto que incluye el monto adjudicado, reajustes de precios, adenda, reserva presupuestaria del 5% y regencia ambiental.',	'SEM;#1',	'LICITACIÓN PÚBLICA 2012 PR-000001-4402 ',	'Arquitectura Jof S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'17/6/13',	'23/6/14',	'El proyecto se finalizó encontrándose en operación por parte de la Sucursal de Alajuela, habiéndose realizado la recepción conforme el 23 de junio de 2015.',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0066',	'Sucursales',	'Infraestructura',	'Sucursal Alajuela ()',	NULL,	'Alajuela',	'Alajuela',	'Alajuela',	'10.020904',	'-84.213823',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0066'),
('Pasivo',	'CCSS-0067',	'Tomógrafo Computadorizado, Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla',	'Finalizado',	'4/8/20 22:45',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Alexánder Vega Romero',	'Brindar un servicio de apoyo y fortalecer la atención y el diagnóstico en el tratamiento de enfermedades oncológicas, crónicas y lesiones por trauma en el diagnóstico médico para pacientes ambulatorios, internados, de urgencias o referidos por otros centros de salud dentro del contexto de Hospital Regional y brindar a la población del cantón dePerez Zeledón capacidad resolutiva en la prestación de servicios de tomografía',	'Se construyó la infraestructura para la prestación de los servicios de tomografía, correspondiente con un edificio con un área de 220 metros cuadrados donde irán las áreas de espera, atención, y preparación de los pacientes para la toma de imágenes, así como las salas de control e interpretación de imágenes, también se incluyó la instalación y puesta en marcha el equipo de tomografía y sus accesorios. Complementariamente el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipamiento básico por un año a partir de la recepción definitiva y de dos años para el tomógrafo y sus periféricos\nSectorización del proyecto:\n\n1.	Sala de espera de pacientes ambulatorios.\n\n2.	Sala de espera de pacientes hospitalizados.\n\n3.	Recepción\n\n4.	Vestidor para pacientes\n\n5.	Sala de preparación de pacientes\n\n6.	Sala de procedimientos del Tomógrafo\n\n7.	Área de comando del Tomógrafo\n\n8.	Área de verificación de la calidad e impresión de las imágenes.\n\n9.	Área de interpretación y estudio.\n\n10.	Área de resguardo de insumos.\n\n11.	Servicios sanitarios para el personal y publico\n\n',	'36.742,00',	'220,00',	' ₡793.884.216,27 ',	'Monto final de la contratación',	'PFRON;#2',	'2012LN-000001-4402',	'Siemens S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'7/5/14',	'15/12/14',	'Proyecto finalizado y en operación',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0067',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Isidro de El General',	'Pérez Zeledón',	'San José',	'9.367748',	'-83.703329',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0067'),
('Pasivo',	'CCSS-0068',	'Construcción y equipamiento de la Sede de Área de Salud de Barva',	'Finalizado',	'4/8/20 22:46',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'José Miguel Paniagua Artavia',	'Dotar al Área de Salud de Barva de la infraestructura adecuada para el desarrollo de sus actividades',	'La Sede de Área de Salud de Barva cuenta con los siguientes servicios:\n•	EBAIS\n•	Atención de urgencias en horario de 24 horas\n•	Atención especializada (Pediatría, gineco-obstetricia y medicina interna)\n•	Odontología\n•	Laboratorio Clínico\n•	Farmacia\n•	Enfermería (Esterilización)\n•	Equipo de apoyo\n•	Trabajo Social\n•	Registros de Salud\n•	Administración\n•	Junta de Salud\n•	Contraloría General de Servicios\n•	Servicios Generales\n•	Conservación y Mantenimiento\n•	Proveeduría\n',	'10.000,00',	'5.300,00',	' ₡6.347.607.269,27 ',	'Renglones\n1: Diseño ¢14.715.787,11\n2: Construcción ¢5.991.156.463,58\n',	'SEM;#1',	'2013PR-000001-4402 ',	'Constructora Gonzalo Delgado S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'10/3/14',	'30/6/16',	'Descripción del Proyecto\n\nEl proyecto cuenta con 5 módulos cuyo uso será para la Sede de Área de Salud de Barva, estos son:\n•	Módulo A: Consultorios de EBAIS\n•	Módulo B: Farmacia y Laboratorio\n•	Módulo C: Emergencias\n•	Módulo D: Proveeduría, Mantenimiento y Centro de acopio\n•	Módulo E: Administración, Odontología y Trabajo Social\n•	Planta de tratamiento de aguas residuales\n•	Parqueos para público y funcionarios\n\nPoblación\n\nEl proyecto brindará la atención directa al 100% de los habitantes de los distritos: Barva, San Pablo y Santa Lucía para atención ambulatoria y servicios de apoyo (Farmacia y Laboratorio Clínico) A la vez, dará soporte mediante el equipo de apoyo a los EBAIS ubicados en los distritos San Pedro, San Roque y San José de la Montaña.\nLa población del cantón de Barva es de 41.761 habitantes (fuente INEC, estimación junio 2012).\n\nServicios por Brindar\nLa nueva infraestructura brindará los siguientes servicios de:\n•	Atención Integral a las personas, a través de los EBAIS\n•	Atención de urgencias en horario de 24 horas\n•	Atención especializada (Pediatría, gineco-obstetricia y medicina interna)\n•	Odontología\n•	Laboratorio Clínico\n•	Farmacia\n•	Enfermería (Esterilización)\n•	Equipo de apoyo\n•	Trabajo Social\n•	Registros de Salud\n•	Administración\n•	Promocionar la participación ciudadana, tanto individual como colectiva en el Área de Salud a través de la Junta de Salud\n•	Contraloría General de Servicios\n•	Servicios Generales\n•	Conservación y Mantenimiento\n•	Proveeduría\n',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0068',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Barva',	'Barva',	'Heredia',	'10.020238',	'-84.130328',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0068'),
('Pasivo',	'CCSS-0069',	'Construcción y equipamiento de la Sede de Área de Salud de Mora Palmichal',	'Finalizado',	'4/8/20 22:48',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Rohanny Vindas Umaña',	'Dotar de la planta física y equipamiento a la sede del Área de Salud Mora-Palmichal, acorde con las necesidades de salud, su perfil de servicios y en cumplimiento con la normativa existente para este tipo de establecimientos.',	'El proyecto de la nueva Sede de Área de Salud propone un nuevo espacio urbano de interacción y conectividad que busca lograr una integración entre la comunidad y el entorno.\nDentro de los conceptos que se utilizaron para la distribución espacial, se dispuso generar un área intersticial en el proyecto que permitiera la correlación de espacios y propiciar la generación de actividades diversas como ferias de la salud, actos culturales, etc. Igualmente se pensó en la creación de un espacio para la atención de situaciones de emergencia, como una zona segura para la población donde se pudiese instalar un hospital campaña y dar atención a los pacientes en un eventual caso de desastre natural; por ejemplo. \n\nAdemás de los conceptos de la distribución espacial propuesta, se busca maximizar las condiciones de iluminación natural y ventilación, proporcionando a la vez un espacio que permita que crear nuevos vínculos: ciudad – proyecto – usuario de una manera más consciente con el entorno.\n\nEl proyecto cuenta con siete edificios de los cuales 3 son de dos niveles y 4 de un nivel. En éstos se encuentran albergados los siguientes servicios:\n\n+ Atención Integral a las Personas (EBAIS) + Atención Odontológica + Emergencias + Farmacia + Laboratorio Clínico + Esterilización + Equipos de Apoyo - Trabajo Social + Registros de Salud + Junta de Salud + Dirección y Administración + Docencia y Educación en Salud + Servicios Generales + Conservación y Mantenimiento + Proveeduría + Contraloría General de Servicios\n\nEl proyecto consta de un área de 5,160 m² distribuida entre las diferentes edificaciones.\n \n',	'12.567,91',	'5.160,00',	' ₡6.931.829.269,04 ',	'El monto corresponde al monto de costo final del proyecto incluyendo, reajustes, adenda, reserva presupuestaria del 5% y regencia ambiental.',	'SEM;#1',	'Licitación Pública Nº 2012PR-000005-4402',	'Constructora Navarro y Avilés S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'6/1/14',	'25/8/15',	'La obra se concluyó y se encuentra en operación, realizándose la entrega de proyecto a la Unidad Usuaria el 26 de agosto de 2015. ',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0069',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Ciudad Colón',	'Mora',	'San José',	'9.922907',	'-84.242603',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0069'),
('Activo',	'CCSS-0083',	'Construcción y equipamiento de la Sede de Área de Salud de Naranjo',	'Contratación',	'15/2/22 10:08',	'Leonardo Campos Cordero',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'Consiste en contratar una empresa de construcción, previamente precalificada mediante la licitación pública 2016LN-000003-4402, y con experiencia demostrada para que realice los diseños de los sistemas que se solicitan en el presente cartel y sus documentos anexos, ejecute la construcción de una nueva Sede de Área de Salud en el cantón de Naranjo, se encargue de su equipamiento (industrial y médico) y mantenimiento (infraestructura y equipo médico). El proyecto debe desarrollarse de acuerdo con los estudios básicos y preliminares, especificaciones técnicas, planos constructivos desarrollados por la Administración, el programa funcional, el CREYE y los términos de referencia técnicos. La ejecución del proyecto se deberá desarrollar cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional. \n\nPara ello, la empresa deberá gestionar todos los permisos requeridos, todo lo relacionado con la instalación de servicios temporales, necesarios para ejecutar el proyecto. \n\nForma parte del alcance de esta contratación, la compra, instalación y pruebas para equipo y mobiliario médico, así como el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y mobiliario médico.\n',	'El proyecto consiste en construir una nueva Sede de Área de Salud en Naranjo en Alajuela, de acuerdo con estudios básicos, preliminares, especificaciones técnicas, planos desarrollados por la Administración, programa funcional, CREYE y términos de referencia técnicos. \nLa nueva Sede incluirá: 4 Consultorios EBAIS, electrocardiografía, atención obstétrica, atención primaria, atención odontológica, cuidados paliativos, urgencias, farmacia, laboratorio clínico, esterilización, equipo de apoyo (nutrición, psicología, medicina familiar, enfermería, trabajo social), registros de salud, dirección y administración, docencia y educación, servicios generales, ingeniería y mantenimiento, gestión de bienes y servicios, contraloría de servicios, junta de salud.\nEl proyecto deberá cumplir con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente.\nForma parte del alcance, el suministro de equipamiento médico según documentos cartelarios, así como su mantenimiento. \n',	'13.617,06',	'10.694,00',	' ₡14.119.828.287,64 ',	'Actualizado al mes de Agosto de 2020\nTipo de cambio actualizado al 03 de Agosto 2020 datos del BCCR: ₡590.74 ',	'SEM;#1',	'2020PR-000001-4402',	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	61,	'Contratación (IDI)',	84.48,	'Licitación adjudicada (IDI)',	'28/4/22',	'4/12/23',	'El 10 de enero de 2022, de conformidad con el artículo 190 de la LCA, la CGR comunica a las partes involucradas una audiencia final de conclusiones y concede  un plazo de tres días hábiles para la atención.\n\nLa audiencia se atiende mediante oficio GIT-DAI-0075-2022 del 12 de enero de 2022.\n\nEn auto de las catorce horas, trece minutos del 10 de enero de 2021, la CGR comunica que tomando en cuenta la audiencia final de conclusiones y que el plazo de vencimiento del plazo inicial de cuarenta días vence el 11 de enero de 2022, se prorroga el plazo para resolver el recurso hasta por veinte días hábiles adicionales, contados a partir del vencimiento del plazo de cuarenta días hábiles. Dicho plazo vence el próximo 08 de febrero de 2022.\n\n',	'-RH-01 Personal no capacitado: riesgo no materializado\n\n-RH-02 Falta de recurso humano: riesgo no materializado\n\n-OP-04 No aplicar la normativa vigente: riesgo no materializado\n\n-OP-05 Inadecuada gestión de la planificación: riesgo no materializado\n\n-OP-14 Falta de disponibilidad de medio de transporte: riesgo no materializado\n\n-FI-01 Presupuesto insuficiente: riesgo no materializado\n\n-CA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores: riesgo no materializado\n\n-LE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: riesgo no materializado\n\n-EX-04 Desastres Naturales: riesgo no materializado\n\n-EX-06 Motines, huelgas, manifestaciones sociales, paros: no materializado\n\n-TI-02 Falla en la conectividad de los sistema de información: riesgo no materializado\n\n-CO-01 Tráfico de influencias (injerencia política): riesgo no materializado\n\n-FI-02 Inadecuada gestión del presupuesto (subejecución presupuestaria): riesgo no materializado\n\n-TI-04 Funcionario no tiene accesos a los sistemas de información requeridos: riesgo no materializado\n\n-TI-05 Pérdida de información digital: riesgo no materializado\n\n-OP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable: riesgo no materializado\n\n-OP-03 Debilidades en el monitoreo, supervisión y control de las actividades: riesgo no materializado\n\n-OP-06 Inadecuada comunicación de la información entre los usuarios: riesgo no materializado\n\n-EX02 Epidemias: riesgo no materializado\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0083',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Naranjo',	'Naranjo',	'Alajuela',	'10.101955',	'-84.375584',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0083'),
('Activo',	'CCSS-0099',	'Reforzamiento Estructural y Remodelación Edificio Laureano Echandi',	'Ejecución',	'15/2/22 09:20',	'Carlos Alberto Portocarrero Obregón',	'Alexánder Vega Romero',	'Carlos Alberto Portocarrero Obregón',	'Contratar una empresa constructora con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, construcción, mobiliario, equipamiento (industrial) del proyecto “Reforzamiento estructural y reacondicionamiento mecánico, eléctrico y arquitectónico del Edificio Laureano Echandi Vicente, oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social',	'Considera el reforzamiento estructural del edificio por medio del levantamiento de muros de concreto y reforzamiento de vigas, desde los cimientos del edificio. Involucra el crecimiento de la Torre hacia el norte y al sur con el fin de poder solventar las pérdidas de espacio causadas por el reforzamiento, así como debido al reacondicionamiento mecánico, eléctrico y arquitectónico.  Implica la actualización de todos los sistemas mecánicos, eléctricos y telecomunicación de acuerdo a las normativas vigentes.',	'6.180,93',	'18.500,00',	' ₡24.577.710.923,85 ',	'Monto de la recomendación técnica con el tipo de cambio de la fecha de la recomendación técnica.',	'SEM;#1',	'2017LN-000005-4402',	'Edificadora Centroamericana Rapiparedes Sociedad Anónima (Edificar)',	'Infraestructura Llave en Mano',	66,	'Ejecución (ILLM)',	11.31,	'Permisos y visados obtenidos (ILLM)',	'1/4/19',	'29/4/21',	'\nSe ha obtenido el aval de las instituciones (CFIA y bomberos). Se ha iniciado el trámite ante el MOPT (permiso de construcción).\n\nSe está a la espera de presentación de documentación cartelaria necesaria para Orden de Inicio\n\nSe trasladaron todas las obras de arte a la zona de almacenamiento.\n\nSe dio inicio a la última etapa de la remoción del edificio. Se espera concluir en la tercera semana de febrero.\n\nSe estima dar la orden de inicio del renglón de reforzamiento estructural en febrero de 2.022\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ',	'I. Afectación económica en el desarrollo del proyecto debido a ajustes económicos en las finanzas de la CCSS.\n\nII. Afectación directa e indirecta debido a la crisis sanitaria por el COVID-19 a nivel nacional.\n\nIII. Afectación directa debido a lo que se conoce como la crisis de rompimiento en la cadena de abastecimiento lo cual puede afectar plazos.\n\nIV. Actualización de distribución de repoblamiento del edificio con la consideración del teletrabajo de unidades.  En caso de no tener esto definido en tiempo y forma podría significar una afectación en costo y tiempo al proyecto.\n\nAdicional a lo anterior, conforme a lo establecido en SEVRI:\n\n1)	RH-01 Personal no capacitado: El proyecto cuenta con personal capacitado por parte de la DAI, así como del contratista. Riesgo no manifestado\n\n2)	RH-02 Falta de recurso humano: El personal de la DAI no ha tenido que ausentarse. En caso de darse, se deberá reemplazar con otro personal. Riesgo no manifestado.\n\n3)	OP-04 No aplicar la normativa vigente: Contratista está en la obligación de implementación de la normativa vigente como parte de su alcance de responsabilidad. Riesgo no manifestado.\n\n4)	OP-05 Inadecuada gestión de la planificación: Riesgo no manifestado. Ha habido adecuada planificación. \n\n5)	OP 14 Falta de disponibilidad de medio de transporte: Riesgo no manifestado. Al ser el sitio de proyecto en las instalaciones de oficinas centrales de la CCSS, no se necesita transporte.\n\n6)	FI-01 Presupuesto insuficiente: Podría darse si por algún aspecto, ajeno a la Dirección, las finanzas de la institución se redirigieran hacia otras inversiones desfinanciando el proyecto de manera total o parcial.  Este riesgo no se ha manifestado.\n\n7)	CA-01 Incumplimiento por parte de proveedores: Podría ser que se vea afectada la cadena de proveeduría por diversos aspectos, lo cual afectaría el plazo del proyecto.  Este riesgo no se ha manifestado.\n\n8)	LE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: Podría haber cambios en el marco normativo y/o jurídico desde el momento de la licitación hasta la ejecución del proyecto.  Este riesgo se manifestó.  \n\n9)	EX04 Desastres naturales: Este riesgo no se ha manifestado.\n\n10)	EX06 Motines, huelgas, manifestaciones sociales, paros: Este tipo de actividades pueden afectar la proveeduría y adecuado desarrollo del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.\n\n11)	TI-02 Falla en la conectividad de los sistemas de información: Un fallo general o localizado en la conectividad puede afectar la comunicación y adecuado desarrollo del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.\n\n12)	CO-01 Tráfico de influencias (injerencia política): Decisiones a nivel político que alteren o afecten total o parcialmente el desarrollo del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.\n\n13)	FI-02 Inadecuada gestión del presupuesto (subejecución presupuestaria): Este riesgo no se ha manifestado.\n\n14)	TI-04 Funcionario no tiene acceso a los sistemas de información requeridos: Afectaría la gestión de operaciones sustanciales del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.\n\n15)	TI-05 Pérdida de información digital: La pérdida afectaría la trazabilidad de las funciones del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.\n\n16)	OP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable: Este riesgo no se ha manifestado.\n\n17)	Debilidades en el monitoreo, supervisión y control de las actividades: Podría afectar la calidad del producto contratado. Este riesgo no se ha manifestado.\n\n18)	OP-06 Inadecuada comunicación de la información entre los usuarios: Este riesgo no se ha manifestado.\n\n19)	EX02 Epidemias: Este riesgo se manifestó, sin embargo, no ha sido causal de afectación en plazo del proyecto.  Sí le ha afectado en el costo.\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0099',	'Administrativos y Logísticos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Catedral',	'San José',	'San José',	'9.932599',	'-84.076248',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0099'),
('Activo',	'CCSS-0107',	'Nuevo Hospital Dr. William Allen Taylor, Turrialba',	'Ejecución',	'11/2/22 07:52',	'Pablo José Goñi Vargas',	'José Miguel Paniagua Artavia',	'Pablo José Goñi Vargas',	'Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución',	'Servicios: Consulta Externa, Emergencias, Odontología, Medicina Física, Hospital de Día, Registros médicos, Farmacia, Laboratorio, Radiología, Nutrición, Proveeduría, Servicios Generales, Lavandería, Mantenimiento, Casa de Máquinas, Salas quirúrgicas, Partos, Esterilización, Hospitalización, Administración, Dirección y Trabajo Social',	'100.000,00',	'42.528,00',	' ₡56.699.186.000,00 ',	'Monto adjudicado sin reajustes',	'SEM;#1',	'2017LN-000002-4402',	'Van Der Laat y Jiménez S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	78.9,	'Ejecución (ILLM)',	48.72,	'43% Construcción y Equipamiento   (ILLM)',	'19/8/19',	'11/11/22',	'Durante el mes de enero, el Contratista ha laborado en las siguientes actividades:\n-	Continúa el trabajo en instalación de tubería pluvial, puesto de información y casetas de guarda.\n-	Instalación de canalizaciones y previstas electromecánicas de módulos A, B, B1, C, C1, D, y E.\n-	Se avanza en el repello tanto interno como externo en todos los módulos, esta actividad se concluyó en los módulos A, B, B1, C1 y E.\n-	Se continúa trabajando en estructura metálica de pasillos externos, techos cónicos de acceso. \n-	Siguen los trabajos de acometida y tanque de captación sistema agua potable Bajo el Chino.\n-	Continúa la instalación y pulido del terrazo ya en el 4 y 5 piso.\n-	Se trabaja en todos los niveles en la instalación de estructura de paredes livianas.\n-	Se inició con el sellado de las paredes internas y externas, así como la instalación de ventanas.\n\nSe entregó por el contratista la atención del submittal de control de activos. \n\nSe recibió detalle del costo correspondiente a las modificaciones solicitadas por la Gerencia Médica y lo referente a Gases Médicos, y la inspección envió observaciones para atención del contratista (En proceso). El Contratista entregó la cotización de los espacios familiares la cual será insumo para la toma de decisiones por parte de la Administración. \n\n\n\n\n',	'RH-02 Falta de recurso humano: No materializado\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores: No materializado					\nLE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: No materializado\nEX02 Epidemias: Activo, sin afectaciones reportadas por el Contratista en el contrato.\n\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0107',	'Hospitales Periféricos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Turrialba',	'Turrialba',	'Cartago',	'9.872115',	'-83.651146',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0107'),
('Pasivo',	'CCSS-0109',	'Construcción y equipamiento de la Sede de Área de Salud de Santa Cruz',	'Finalizado',	'11/1/22 12:28',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Sergio Fonseca Fonseca',	'Contratar una empresa constructora con experiencia demostrada, para que ejecute el diseño, construcción, equipamiento (industrial y médico) y mantenimiento (infraestructura y equipo médico), del proyecto de la Sede de Área de Salud de Santa Cruz en la provincia de Guanacaste, de acuerdo con los estudios básicos y preliminares, el anteproyecto desarrollado por la Administración, los programas funcionales, el listado de equipo médico y básico y los términos de referencia técnicos. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa, así como reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.',	'El terreno se ubica en la Provincia de Guanacaste, Cantón de Santa Cruz, Distrito de Santa Cruz. \n\nDe acuerdo con Estudio de clasificación de las Áreas de Salud y propuesta a largo plazo, elaborado por la DPSS, esta se clasifica como: Sede de Área de Salud Tipo 2. \n\nServicios que brindará: \n\nClínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativos; Dirección y Administración; Contraloría de Servicios; Equipo de Apoyo; Docencia y Educación; Junta de Salud; Registros de Salud; Servicios Generales; Proveeduría; Centro de Esterilización y Almacenamiento de Instrumental y Material Estéril (CEAIME); Farmacia; Laboratorio Clínico; Electrocardiografía; Ultrasonido; Emergencias; Atención de enfermería; Atención de partos (en etapa de expulsivo); Consulta de atención ambulatoria especializada (Gineco-obstetricia, Medicina Interna, Pediatría General, Medicina Familiar y Comunitaria, Psicología y Nutrición); Consulta de Atención Integral (por parte de los EBAIS); Odontología General; Ingeniería y Mantenimiento.  \n\n\n\n\n\n',	'17.913,84',	'9.500,00',	' ₡14.298.592.986,45 ',	'Proyecto adjudicado ',	'SEM;#1',	'Licitación Pública 2017LN-000003-4402',	'Edificadora Centroamericana Rapiparedes Sociedad Anónima (Edificar)',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'18/5/20',	'8/10/21',	'Proyecto finalizado y entregado a la Unidad Usuaria.',	'-Amenazas naturales \n-Cambios tecnológicos \n-Vicios ocultos \n-Solvencia económica del contratista \n-Desabastecimiento de materiales \n-Huelgas \n-Atrasos en la entrega de equipos de importación por el COVID-19. ',	'GIT-DAI',	'CCSS-0109',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Santa Cruz',	'Santa Cruz',	'Guanacaste',	'10.256455',	'-85.584482',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0109'),
('Pasivo',	'CCSS-0129',	'Construcción y equipamiento de la Sede de Área de Salud de Santa Bárbara',	'Finalizado',	'6/11/20 15:23',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Pablo José Goñi Vargas',	'Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.',	'La nueva infraestructura brindará los siguientes servicios:\nMedicina General (EBAIS), Consulta de Nutrición, Medicina, Farmacia, Odontología general, Trabajo Social, Enfermería, Psicología, Educación en Salud, Salud Ocupacional, Laboratorio Clínico, REDES, Área técnica y Administrativa, Servicios Administrativos, Validación de derechos, 	Dirección, Servicios Generales, 	Mantenimiento.\n',	'46.908,00',	'6.000,00',	' ₡9.437.000.000,00 ',	'Está en colones con el tipo de cambio del día de la apertura',	'SEM;#1',	'2017PR-000002-4402',	'Constructora Gonzalo Delgado S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'24/6/19',	'22/9/20',	'Se realizó la recepción definitiva y entrega a la unidad usuaria el 22 de setiembre de 2020. Se inicia el periodo de mantenimiento y seguimiento de garatía a cargo de la CCSS-DAI-AGO.',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0129',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Santa Bárbara',	'Santa Bárbara',	'Heredia',	'10.032642',	'-84.160630',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0129'),
('Activo',	'CCSS-0184',	'Construcción y Equipamiento Nuevo Hospital de Limón',	'Terreno',	'28/2/22 09:12',	'Rafael Araya Mendoza',	'Alexánder Vega Romero',	'Rafael Araya Mendoza',	'Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red, adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.',	'Dotar de un nuevo Hospital Dr. Tony Facio Castro, a la provincia de Limón, con una oferta de servicios actualizada de acuerdo a lo proyectado por la Gerencia Médica.',	'150.000,00',	NULL,	' ₡124.905.700.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	'Instituto Costarricense de Electricidad',	'Infraestructura Llave en Mano',	17,	'Terreno (ILLM)',	40,	'40% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'1/4/19',	'31/12/20',	'Se realiza la declaración de interés en el terreno seleccionado, por parte de la Junta Directiva de la CCSS. \n\nLa segregación  del terreno está catastrada y con anotación en el Registro Nacional, para notificar al expropiado e iniciar el proceso de valoración.\n\nMediante oficio GIT-DAI 0053-2022, del 7 de enero del 2022, se realiza para el aval correspondiente, la remisión de la Estimación Preliminar de Áreas (EPA) y Estimación Preliminar de Costos (EPC), desarrollados como parte de la Etapa de Planificación proyecto de Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede Dr. Tony Facio Castro, ubicada en la Provincia de Limón.\n\nEn proceso de ajuste  de Estimación Preliminar de Áreas (EPA) y Estimación Preliminar de Costos (EPC).\n\n',	'RH-02 Falta de recurso humano: las afectaciones por el COVID-19 generan menor disponibilidad de recurso humano.\n\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores: la crisis en la cadena de producción y logística, implican un riesgo de incumplimiento en la etapa constructiva.\n\nLE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: por cambios en normativa de acatamiento obligatorio, que generen modificaciones durante la etapa constructiva.',	'GIT-DAI',	'CCSS-0184',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Limón',	'Limón',	'Limón',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0184'),
('Activo',	'CCSS-0186',	'Construcción y Equipamiento Nuevo Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas',	'Ejecución',	'4/2/22 11:23',	'Adriana Ramírez Vargas',	'José Miguel Paniagua Artavia',	'Adriana Ramírez Vargas',	'Construcción y equipamiento del nuevo Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez de Puntarenas',	'El nuevo Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez de Puntarenas consiste en un hospital regional, con los siguientes servicios:\n\n– Hospitalización\n– Consulta ambulatoria\n– Emergencias\n– Bloque quirúrgico\n– Atención de partos\n–Servicios de apoyo al diagnóstico, tratamiento, abastecimiento, procesamiento\n– Servicios de apoyo administrativo\n– Servicios complementarios\n– Ginecología oncológica\n– Oncología médica\n– Medicina crítica y cuidados intensivos\n– Hospitalización domiciliar\n– Quimioterapia\n– Hemodinámica\n– Optometría\n– Cardiología\nEsta contratación tiene los siguientes renglones:\n1.	Renglón N°1. Diseño\n1.1.	Ítem N°1, Anteproyecto:\n1.2.	Ítem N°2, Planos constructivos, especificaciones técnicas y submittals\n2.	Renglón N°2. Construcción\n3.	Renglón N°3. Equipamiento\n4.	Renglón N°4. Implementación\n4.1.	Ítem N°1, Componente construcción\n4.2.	Ítem N°2, Componente equipo médico\n5.	Renglón N°5. Mantenimiento\n5.1.	Ítem N°1, Componente construcción\n5.2.	Ítem N°2, Componente equipo médico\n',	'150.029,00',	'72.134,00',	' ₡135.000.000.000,00 ',	'Monto adjudicado: ¢81 208 193 680,00 (ochenta y un mil doscientos ocho millones ciento noventa y tres mil seiscientos ochenta colones con cero céntimos)\nTipo de cambio apertura: ¢570,94 al 09/07/2018',	'BCIE;#3',	'2018PR-000001-4402',	'Van Der Laat y Jiménez S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	63,	'Ejecución (ILLM)',	8.7,	'90% Elaboración de planos constructivos (ILLM)',	'8/11/19',	'16/11/23',	'Etapa Diseño: Planos constructivos\nEl 21/12/2021 se realizó la entrega del Ítem 2 Planos constructivos, especificaciones técnicas y submitals, y a la vez se subió esta información a la plataforma APC para permisos. Actualmente, los entregables están en proceso de revisión por parte de la DAI e instituciones gubernamentales encargadas de permisos.\n\nEtapa Construcción: Avance de actividades anticipadas complementarias aprobadas en resolución GIT-DAI-2025-2021:\nActividad 1: Traslado de líneas de media tensión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Avance: 100%\nActividad 2: Traslado de tubería de agua potable de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Avance: 100%\nActividad 3: Movimiento de tierras. Avance: 85,86%\nActividad 4: Colocación de tubería para evacuación pluvial y efluente de planta de tratamiento de aguas residuales hacia el Río Barranca. Avance: 100% instalación de tuberías. Avance general: 97%\nActividad 5: Construcción general del Hospital. Se proyecta iniciar el 12 de abril de 2022\nActividad 6: Colocación de tuberías internas pluviales y sanitarias. Se proyecta iniciar el 12 de abril de 2022\nActividad 7: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (sin equipos). Construcción inició el 18/01/2022. Avance: 19,45%\nActividad 8: Obra gris general. Construcción inició el 31 de enero de 2022. Avance: 6,65%\n\n',	'Riesgos identificados Etapa Planos Constructivos - Diseño:\nF1-01 - Presupuesto insuficiente \nOP-05 Inadecuada gestión de la planificación\nEX-06 Motines, huelgas, manifestaciones sociales, paros\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores\nLE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico\nCO-01 Tráfico de influencias (injerencia política)\nEX02 Epidemias\n\nRiesgos identificados Etapa Actividades Anticipadas - Construcción\nF1-01 - Presupuesto insuficiente \nRH-02 Falta de recurso humano\nOP-05 Inadecuada gestión de la planificación\nEX-06 Motines, huelgas, manifestaciones sociales, paros\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores\nLE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico\nCO-01 Tráfico de influencias (injerencia política)\nEX02 Epidemias\nOP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable\n\n\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0186',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Barranca',	'Puntarenas',	'Puntarenas',	'9.988738',	'-84.718767',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0186'),
('Activo',	'CCSS-0195',	'Nuevo Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, Cartago',	'Contratación',	'15/2/22 10:28',	'Leonardo Campos Cordero',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'Desarrollar la nueva sede del Hospital Max Peralta de Cartago la cual deberá albergar los servicios que actualmente brinda a su población directa e Indirecta, según sus necesidades de salud y según su complejidad, solventando de esta forma los años de rezago en el ámbito tecnológico, equipamiento e infraestructura. Permitiendo también, fortalecer la Red de Servicios de Salud a través de esta nueva infraestructura.',	'Durante la etapa de diseño de la nueva sede hospitalaria, es necesario que sean considerados elementos que garanticen las condiciones óptimas para la construcción, operación y seguridad de la edificación que conformara la obra, como lo son todos los estudios que a la fecha han sido realizados, como los son Geológico, Tectónico y geofísico hidrológico, Hidrogeológico, Amenaza Sísmica, Estudio técnico CNE, Estudio geotécnico y de mecánica de suelos, Informe de factibilidad vial, Pruebas de infiltración, Estudio de impacto vial y todas las disponibilidades requeridas.  \nLa zonificación que ha de proponerse debe propiciar la ubicación más optima de los diferentes servicios que conformarán el complejo hospitalario, optimizando la prestación de los servicios, la funcionalidad de los espacios los cuales deberán redundar en la futura atención de los pacientes. \nPor lo anterior, crear esa optima interrelación de los servicios, permitirán mejorar la gestión de los procesos que en estas zonas se manejan por parte del personal de trabajo y sobre todo en beneficio del paciente.',	'118.883,00',	'89.598,41',	' ₡283.396.674,70 ',	'El costo actualizado seún Programa Funcional bajo el escenario 3 es de: $277.456.057,07.\nTipo de cambio utilizado al 30 de Agosto 2021 datos del BCCR: ₡625,78 ',	'SEM;#1',	'2022LN-000001-0001104402',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	42,	'Contratación (ILLM)',	26.88,	'Licitación publicada  (ILLM)',	'13/6/17',	'22/7/26',	'El jueves 27 de enero de 2022, se realizó la publicación del concurso en la plataforma digital del SICOP, bajo el número de licitación 2022LN-000001-0001104402.\n\nSegún el cronograma de contratación, se tienen programadas las siguientes actividades relevantes:\n\n•	Jueves 17 de febrero de 2022: presentación virtual del proyecto a los potenciales oferentes.\n•	Viernes 18 de febrero de 2022: visita al sitio del terreno en donde se construirá el nuevo Hospital.\n•	Jueves 19 de mayo de 2022: apertura de ofertas (esta fecha no considera plazos por recursos de objeción al cartel, aclaraciones y/o modificaciones).\n\n\n\n\n',	'-RH-01 Personal no capacitado: riesgo no materializado\n\n-RH-02 Falta de recurso humano: riesgo no materializado\n\n-OP-04 No aplicar la normativa vigente: riesgo no materializado\n\n-OP-05 Inadecuada gestión de la planificación: riesgo no materializado\n\n-OP-14 Falta de disponibilidad de medio de transporte: riesgo no materializado\n\n-FI-01 Presupuesto insuficiente: riesgo no materializado\n\n-CA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores: riesgo no materializado\n\n-LE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: riesgo no materializado\n\n-EX-04 Desastres Naturales: riesgo no materializado\n\n-EX-06 Motines, huelgas, manifestaciones sociales, paros: no materializado\n\n-TI-02 Falla en la conectividad de los sistema de información: riesgo no materializado\n\n-CO-01 Tráfico de influencias (injerencia política): riesgo no materializado\n\n-FI-02 Inadecuada gestión del presupuesto (subejecución presupuestaria): riesgo no materializado\n\n-TI-04 Funcionario no tiene accesos a los sistemas de información requeridos: riesgo no materializado\n\n-TI-05 Pérdida de información digital: riesgo no materializado\n\n-OP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable: riesgo no materializado\n\n-OP-03 Debilidades en el monitoreo, supervisión y control de las actividades: riesgo no materializado\n\n-OP-06 Inadecuada comunicación de la información entre los usuarios: riesgo no materializado\n\n-EX02 Epidemias: riesgo no materializado\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0195',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'El Tejar',	'El Guarco',	'Cartago',	'9.844514',	'-83.954710',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0195'),
('Pasivo',	'CCSS-0209',	'Urgencias Hospital de Ciudad Neily',	'Finalizado',	'4/8/20 22:54',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'José Miguel Paniagua Artavia',	'Remodelación Servicio de Urgencias y rehabilitación planta de tratamiento de aguas residuales del Hospital de Ciudad Neily',	'Los trabajos comprenden:\n1.	Remodelación Servicio de Urgencias\n2.	Rehabilitación planta de tratamiento de aguas residuales\n3.	Intervención estructural de módulo E Lavandería – Proveeduría – Mantenimiento\n4.	Accesibilidad\n5.	Trabajos electromecánicos Nutrición\n6.	Estructuras menores módulo D',	'50.000,00',	'1.008,00',	' ₡1.280.055.072,67 ',	' 1. Remodelación Servicio de Urgencias:	35 semanas y ¢694.958.825,37\n2. Rehabilitación planta de tratamiento de aguas residuales: 25 semanas, ¢151.504.183,63\n3. Intervención estructural de módulo E Lavandería – Proveeduría - Mantenimiento: 25 semanas, ¢46',	'JUDESUR;#6;#SEM;#1',	'2013CD-000016-4402',	'Constructora Gonzalo Delgado S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'17/2/14',	'10/7/14',	'Mediante DCA-2272 el día 20 de setiembre del presente año, la Contraloría General de la República autorizó la contratación directa de la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A., con base al inciso c) del artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.\nLas actividades autorizadas por el Órgano Contralor son:\n\n\n1. Remodelación Servicio de Urgencias:	35 semanas y ¢694.958.825,37\n2. Rehabilitación planta de tratamiento de aguas residuales: 25 semanas, ¢151.504.183,63\n3. Intervención estructural de módulo E Lavandería – Proveeduría - Mantenimiento: 25 semanas, ¢46.738.940,02\n4. Accesibilidad:	25 semanas,	¢13.200.548,12\n5. Trabajos electromecánicos Nutrición	13 semanas naturales	¢39.028.920,09\n6	Estructuras menores módulo D: 04, semanas	¢1.127.555,15\n\nMonto Total ¢946.558.927,38\n\n\n\n',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0209',	'Hospitales Periféricos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Corredor',	'Corredores',	'Puntarenas',	'8.632193',	'-82.937065',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0209'),
('Pasivo',	'CCSS-0299',	'Renovación y modernización de las salas de operación del Hospital Nacional de Niños',	'Finalizado',	'4/8/20 23:02',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Pablo José Goñi Vargas',	'o	Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución ',	'Renovación y Modernización de las Salas de Operaciones del Hospital Nacional de Niños, cuartos de recuperación, cuartos aislados y oficinas administrativas',	'0,00',	'2.635,00',	' ₡2.645.647.230,61 ',	'Incluye reajustes y modificaciones',	'SEM;#1',	'2012PR-000003-4402',	'Constructora Navarro y Avilés S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'7/10/13',	'10/11/14',	NULL,	'No aplica',	'GIT-DAI',	'CCSS-0299',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	'9.934204',	'-84.087591',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0299'),
('Pasivo',	'CCSS-0301',	'Construcción y equipamiento Sede EBAIS Poasito',	'Finalizado',	'4/8/20 23:03',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Carlos Alberto Portocarrero Obregón',	'Construcción y equipamiento médico de una sede de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS tipo 1) en la comunidad de Poasito de Fraijanes, correspondientes al Área de Salud de Poás.',	'La construcción de la Sede de EBAIS tipo 1 para el Área de Salud de Poás se ubica en  la comunidad de Poasito de Fraijanes de Alajuela, cuenta con un área aproximada de 290 m2 de construcción más obras exteriores. Incluye la adquisición y habilitación de equipo médico. La construcción del edificio incluyó obras exteriores (parqueos, aceras, cerramientos perimetrales, accesos, elementos electromecánicos), zonas verdes,  obras de urbanización (señalización vial,  iluminación exterior, canalización,  pluviales internas y  externas a la propiedad, al sistema de tratamiento de aguas), rellenos, muros de contención y otros que  sean necesarios según las condiciones propias del terreno. Consiste en un edificio de mampostería, de un solo piso, con los servicios de Sala de espera, REMES, Distribución de medicamentos, un consultorio, preconsulta, observación, vacunación, inyectables, inhaloterapia, procedimientos sépticos y procedimientos asépticos, esterilización, ATAP y comedor.',	'1.710,00',	'290,00',	' ₡428.985.346,15 ',	'Incluye Mantenimiento, Uso de reserva, equipamiento y construcción',	'SEM;#1',	'2015LA-000006-4402',	'Construcciones Peñaranda S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'21/2/17',	NULL,	'Proyecto finalizado y en operación',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0301',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Pedro',	'Poás',	'Alajuela',	'10.158098',	'-84.196193',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0301'),
('Pasivo',	'CCSS-0304',	'Remodelación y Readecuación de las salas de Cirugía del Hospital de San Ramón',	'Finalizado',	'4/8/20 23:05',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Pablo José Goñi Vargas',	'Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución',	'REMO-DELACIÓN Y RE-ADECUACIÓN DE LAS SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE SAN RAMÓN, incluyendo los servicios de salas, recuperación y esterilización, con el fin de dotaralas de las condiciones adecuadas para la prestación de los servicios de acuerdo con las normativas sanitarias.',	'0,00',	'960,00',	' ₡1.526.527.807,29 ',	'Incluye reajustes y modificaciones',	'SEM;#1',	'Licitación 2013PR-000002-4402',	'Constructora Gonzalo Delgado S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'16/3/15',	'8/12/15',	NULL,	'No aplica',	'GIT-DAI',	'CCSS-0304',	'Hospitales Periféricos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Ramón',	'San Ramón',	'Alajuela',	'10.092870',	'-84.469931',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0304'),
('Pasivo',	'CCSS-0328-A',	'Rehabilitación para puesta en marcha Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas',	'Finalizado',	'4/8/20 23:11',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'La Institución a través de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, procediendo de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado por la Junta Directiva en el artículo N° 7, de la sesión N° 8339, del 16 de abril del 2009 y publicado en el diario Oficial La Gaceta N° 80 del lunes 27 de abril del 2009 y de lo dispuesto en los artículos 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 131, inciso k del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, resolvió mediante Resolución adjunta GIT-35715-2012 del 11 de setiembre de 2012 contratar a la empresa constructora Estructuras S.A. para que ejecute las obras de rehabilitación de la infraestructura de Hospital Monseñor Sanabria.',	'Comprende el diseño, readecuación, remodelación y en ciertos casos construcción de varios recintos del Hospital Monseñor Sanabria que fueron afectados por el terremoto del pasado 05 de setiembre de 2012.',	'16.376,07',	'14.785,22',	' ₡6.555.293.637,06 ',	'Colones',	'SEM;#1',	'2012CD-000019-4402',	'Estructuras S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'12/9/12',	'24/3/17',	'Mediante oficio DAI-0866-2017, se comunicó a la Dirección General del Hospital Monseñor Sanabria, la conclusión de las obras de rehabilitación.',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0328-A',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Puntarenas',	'Puntarenas',	'Puntarenas',	'9.974408',	'-84.752516',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0328-A'),
('Pasivo',	'CCSS-0335',	'Sustitución de Sistema de Angiografía cielítico y readecuación del Servicio de Hemodinamia del Hospital México',	'Finalizado',	'4/8/20 23:21',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'José Miguel Paniagua Artavia',	'Solventar la necesidad de atender los pacientes con padecimientos cardiacos, vasculares y neurológicos a nivel nacional que necesitan de un angiógrafo para diagnóstico y tratamiento mediante el mejoramiento de la infraestructura, la sustitución y dotación del equipamiento médico nuevo. ',	'Sustituir el Sistema de Angiografía cielítico y readecuar del Servicio de Hemodinamia del Hospital México.  \n\nPara la sustitución del Sistema de Angiografía cielítico se requiere adquirir un nuevo angiógrafo, mobiliario médico y equipos médicos complementarios con su instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos, según especificaciones técnicas.\n\nPara la readecuación del Servicio de Hemodinamia se requiere el desarrollo de un diseño de planos constructivos arquitectónicos, electromecánicos y estructurales de los recintos a intervenir, la desinstalación del angiógrafo actual, la remodelación de los recintos a intervenir, que incluye: los trabajos de obra civil, estructurales, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicaciones, sistemas mecánicos de suministro de gases medicinales, aire acondicionado, instalaciones hidráulicas y sanitarias, sistema de detección y supresión de incendio; según diseño y especificaciones técnicas. \n',	NULL,	'210,00',	' ₡1.041.429.671,27 ',	'Monto final facturado todos los componentes de la licitación.',	'PFRON;#2',	'2013CD-000004-4402',	'Siemens S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'21/10/13',	'13/5/16',	'PROYECTO FINALIZADO Y EN OPERACIÓN',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0335',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	'9.951944',	'-84.114626',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0335'),
('Pasivo',	'CCSS-0336',	'Sustitución de Sistema de Angiografía cielítico y readecuación del Servicio de Hemodinamia del Hospital San Juan de Dios',	'Finalizado',	'4/8/20 23:22',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'José Miguel Paniagua Artavia',	'Sustituir el sistema de Angiografía y readecuar las condiciones de infraestructura del Servicio de Hemodinamia del Hospital San Juan de Dios.  ',	'1 Diseño	Comprende el Desarrollo de Planos Constructivos arquitectónicos, electromecánicos y estructurales de los recintos a intervenir según planta de distribución arquitectónica dada por la Administración y términos de referencia.\n\n2 Construcción 	Comprende la remodelación de los recintos a intervenir que incluye: los trabajos de obra civil y arquitectónica así como de la construcción, instalación y puesta en marcha de los sistemas eléctricos, de telecomunicaciones,  mecánicos de suministro de gases medicinales, aire acondicionado, instalaciones hidráulicas y sanitarias, sistema de detección y supresión de incendio; según diseño aprobado y especificaciones técnicas.\n\n3 Equipamiento: Sistema de Angiografía, mobiliario médico y equipo médico complementario	Desinstalación del equipo de angiografía actual, instalación del nuevo equipo, pruebas de funcionamiento, cursos de operación, aplicaciones clínicas y mantenimiento, detallados en especificaciones técnicas en los formularios F-ED-01 “Especificaciones técnicas” \n',	'53.171,69',	'150,00',	' ₡1.175.799.930,11 ',	'Renglón Nº 1. Diseño	$ 41.640,00\nRenglón Nº 2. Construcción	$ 694.000,00\nRenglón Nº 3. Equipamiento	$ 1.259.542,00\nAdenda $89.368,44 \n',	'SEM;#1',	'2013LN-000002-4402',	'Siemens Healthcare Diagnostics S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'12/8/14',	'7/4/15',	'El proyecto contempla la intervención y remodelación de los recintos existentes de uno de los angiógrafo instalados en el Hospital San Juan de Dios.\nLa contratación se separa en tres renglones:\n•	Renglón N°1 Diseño: Comprende el Desarrollo de Planos Constructivos arquitectónicos, electromecánicos y estructurales de los recintos a intervenir según planta de distribución arquitectónica dada por la Administración y términos de referencia.\n•	Renglón N°2 Construcción: Comprende la remodelación de los recintos a intervenir que incluye: los trabajos de obra civil y arquitectónica así como de la construcción, instalación y puesta en marcha de los sistemas eléctricos, de telecomunicaciones, mecánicos de suministro de gases medicinales, aire acondicionado, instalaciones hidráulicas y sanitarias, sistema de detección y supresión de incendio; según diseño aprobado y especificaciones técnicas.\n•	Renglón N°2 Equipamiento: Desinstalación del equipo de angiografía actual, instalación del nuevo equipo, pruebas de funcionamiento, cursos de operación, aplicaciones clínicas y mantenimiento, detallados en especificaciones técnicas en los formularios F-ED-01 “Especificaciones técnicas”\nLos recintos que componen el proyecto son:\n•	Sala de control\n•	Sala de radiología invasiva\n•	Lavado de manos\n•	Cuarto de máquinas\n•	Vestidor para personal\n•	Prelavado de instrumental\n•	Bodega de medicamentos y suministros\n•	Cuarto de aseo\n•	Cuarto para deposito de desechos y equipo sucio\n•	Servicio sanitario personal\n•	Oficina administrativa\n•	Consumo de alimentos\n\nEl proyecto tiene un plazo de ejecución de 24 semanas y un costo total de $1.995.182,00 (un millón novecientos noventa y cinco mil cientos ochenta y dos dólares estadounidenses con cero centavos).',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0336',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	'9.933997',	'-84.085680',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0336'),
('Pasivo',	'CCSS-0337',	'Adquisición de Sistema de Angiografía y readecuación del Servicio de Hemodinamia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia',	'Finalizado',	'4/8/20 23:24',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Roy Delgado Chacón',	'Contratar una empresa EQUIPADORA que realice la Adquisición de Sistema de Angiografía y que se haga responsable de la readecuación del Servicio de Hemodinamia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia',	'Se requirió adquirir un nuevo angiógrafo, mobiliario médico y equipos médicos complementarios con su instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos, según especificaciones técnicas.\n\nPara la readecuación del Servicio de Hemodinamia se requiere que la empresa equipadore sea la responsable de contratar el desarrollo de un diseño de planos constructivos arquitectónicos, electromecánicos y estructurales de los recintos a intervenir y la remodelación de los recintos a intervenir, que incluye: los trabajos de obra civil, estructurales, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicaciones, sistemas mecánicos de suministro de gases medicinales, aire acondicionado, instalaciones hidráulicas y sanitarias, sistema de detección y supresión de incendio; según diseño y especificaciones técnicas.\n',	'24.644,25',	'350,00',	' ₡2.173.918.041,54 ',	'Este monto incluye todas las adendas y trabajos adicionales autorizados. (Diseño-Construcción y Equipamiento)',	'PFRON;#2',	'2014LN-0000001-4402',	'Siemens S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'2/11/15',	'10/7/17',	'Proyecto Finalizado y en operación. ',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0337',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Carmen',	'San José',	'San José',	'9.936945',	'-84.069425',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0337'),
('Activo',	'CCSS-0487',	'Construcción de las Nuevas Salas de Operaciones, Sala de Partos y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México',	'Ejecución',	'4/2/22 11:56',	'Adriana Ramírez Vargas',	'Alexánder Vega Romero',	'Adriana Ramírez Vargas',	'Construir un nuevo edificio de  7 niveles para sótano (casa de máquinas), nivel de ingreso, Cuidados Intensivos, Salas de Cirugía y Salas de Partos más dos niveles en obra gris  y fachadas terminadas para uso futuro por definir. \nDotar al Hospital de 21 quirófanos, 25 camas de cuidados intensivos, 7 salas de labor y 3 de expulsivo. \nSuministrar el equipo médico y tecnológico para la atención al usuario y correcto funcionamiento del inmueble.\nRemodelar el segundo nivel y áreas de conexión entre el edificio nuevo y el existente. ',	'El alcance del proyecto consiste en contratar una empresa constructora con experiencia demostrada, para que ejecute el diseño y construcción de obra civil, arquitectura, estructural, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones mecánicas e instalaciones eléctricas, equipamiento (industrial y médico) y mantenimiento (infraestructura y equipo médico) del proyecto Quirófanos, Sala de Partos y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México, de acuerdo con los estudios básicos y preliminares, anteproyecto arquitectónico, el programa funcional, el cuadro de requerimientos espaciales y electromecánicos CREYE, los términos de referencia técnicos. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.\nPara lograr este objetivo, la empresa constructora deberá realizar los diseños requeridos, elaborar las especificaciones y fichas técnicas, gestionar los visados, permisos, patentes necesarias para ejecutar la construcción, equipamiento y mantenimiento del proyecto.\n',	'89.799,00',	'21.884,00',	' ₡24.873.020.223,73 ',	'Monto contratado a la empresa, se indica en colones. \nIncluye diseño, construcción, equipamiento médico, mantenimientos  para el nuevo edificio y diseño de sistema de protección contra incendios para las instalaciones existentes. ',	'SEM;#1',	'2017LN-000004-4402',	'EDICA LTDA',	'Infraestructura Llave en Mano',	97,	'Ejecución (ILLM)',	99.18,	'Proceso de recepción y entrega   (ILLM)',	'18/3/19',	'20/8/21',	'Etapa 2: recepción provisional y entrega a unidad usuaria, se realizó el 14/12/2021. Recepción definitiva proyectada para la última semana de febrero 2022. \n\n\n\n\n',	'CA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores\nLE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico\nEX-04 Desastres Naturales\nEX-06 Motines, huelgas, manifestaciones sociales, paros\nCO-01 Tráfico de influencias (injerencia política)\nOP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable\nOP-06 Inadecuada comunicación de la\ninformación entre los usuarios\nEX02 Epidemias ',	'GIT-DAI',	'CCSS-0487',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	'9.951944',	'-84.114626',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0487'),
('Pasivo',	'CCSS-0558',	'Servicio de Gastroenterología Hospital México',	'Finalizado',	'8/1/21 09:32',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Pablo José Goñi Vargas',	'Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.',	'El Servicio brindará los siguientes servicios: Endoscopia Alta y Baja, Recuperación, consultorios, Áreas Administrativas, Sala de espera. Estos servicios se brindarán en una edificación de dos plantas en cumplimiento con la normativa aplicable.',	'89.799,00',	'735,00',	' ₡980.000.000,00 ',	'El proyecto es por reintegro + % de utilidad y Administración ',	'PFRON;#2',	'2019PR-000001-4402',	'EDICA LTDA',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'28/10/19',	'26/10/20',	'El 09 de noviembre se realizó la Recepción Definitiva del proyecto y se procedió con la entrega a la unidad usuaria. El Area  de Gestión Operativa, es la que se encuentra a cargo de esta etapa.',	'Por el Covid-19, se puede presentar atrasos en la importación de puertas, nuevamente, así como la adquisión del equipo activo por el tiempo de aprobación por parte de DTIC-CCSS Riegos materializados.',	'GIT-DAI',	'CCSS-0558',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	'9.951944',	'-84.114626',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0558'),
('Pasivo',	'CCSS-0057-B',	'Fortalecimiento Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (II Etapa, Edificio Torre Este)',	'Finalizado',	'9/7/21 12:22',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Rafael Araya Mendoza',	'Implementar una solución integral a la problemática resultante del siniestro, ocurrido en el año 2005, que incluye la Reposición de la Infraestructura perdida como causa de este, así como optimizar las necesidades actuales de la infraestructura existente, mediante el desarrollo de Servicios Técnicos, Construcción y Equipamiento del Edificio Torre Este y sus Obras Complementarias.',	'2.	La Etapa 2 – Proyecto Diseño, Construcción y Equipamiento Edificio Torre Este, Nutrición y Ropería y Obras Complementarias, contemplará por lo tanto todos aquellos Componentes no adjudicados en la primera Etapa adjudicada del concurso,  e incluirá los componentes necesarios para el desarrollo del Proyecto Torre Este , así como aquellas Obras Complementarias requeridas para la preparación de las áreas y sistemas electromecánicos del nosocomio, para la construcción y abastecimiento del nuevo edificio\n\nLos renglones son:\nRENGLON #1\nServicios Técnicos:\nDiseño de Sistemas Eléctricos y Mecánicos de Torre Este, interconexión electromecánica de Torre Este con conjunto hospitalario, y ampliación del Centro de Acopio.\n\nRENGLÓN #2\nConstruxxión del Edificio de Torre Este: (total aprox. de camas = 230)\nNivel 1: Tomógrafos (2), Rayos X (6), Interpretación, Fluoroscopia, Ortopantógrafo, Medio Contraste, Cuartos Casa Máquinas y Telecomunicaciones, bodega, limpieza.\nNivel 2: Nutrición, Aula, Salas de Mamografía (3), Jefatura de Rayos X, Atención al Público Rayos X, Salas de Ultrasonidos (5), Angiógrafo (1), gradas de acceso costado este, acceso a Lobby Principal de ingreso y conexión con TN y hacia Edif. H.\nNivel 3: Recuperación Obstetricia, Postparto, Salas de Labor, Salas de Expulsivos (3), Salas de Operaciones (2), Cuidados Intermedios (14) e Intensivos (17), atención inmediata recién nacido, Puente Conexión con TN (3er nivel) [26 camas]\nNivel 4: Hospitalización Obstetricia, Aula, Hospitalización Ginecología. [69 camas]\nNivel 5: Admisión, Hospitalización, Hospitalización Medicina Hombres, Aferesis. [51 camas]\nNivel 6: Admisión, Hospitalización, Hospitalización Cirugía Mujeres, Hospitalización Cirugía Hombres, Aula. [70 camas]\nNivel 7: Encamados Aislados, Sala de Sesiones, Área abierta para equipos de aire acondicionado [14 camas]\nVarios:\n•	Total de Ascensores = 8 (6 recorren los 7 pisos, y 2 recorren del piso 1 al 2)\n•	Se conformará un novel 8 con cuartos de máquinas de ascensores y acceso a pasarelas en entrecielo.\n•	Cubierta de techo tipo Multitecho, con pasarelas y líneas de vida.\n\nObras Complementarias:\n•	Interconexión de Edificio de Torre Este con: Torre Norte, Edificio Histórico y Casa de Máquinas.\n•	Cerramientos Temporales: intervención de servicios existentes dentro del edifico Histórico y Torre Norte, para cambiar el flujo de interconexión pasándolo por una nueva ruta a través de un puente de conexión nuevo, con nuevos elevadores, subestación eléctrica en edificio histórico, mejoras en los servicios de Urología, Otorrinolaringología, Endocrinología, Hematología y áreas comunes.\n•	Traslado y construcción de bodega temporal para Aseo junto a Edif. Hist., para autoclaves en sótano de Torre Sur.\n•	Ampliación del Centro de Acopio, construcción de un túnel de conexión entre el sótano de Torre Sur y el Centro de Acopio, bajo la calle pública del costado sur del Hospital. Este túnel será para trasiego de insumos de farmacia y archivo, centro de acopio, mantenimiento y otros.\n\nRengln 3: Equiapmeinto médico\nRenglón 4: Mantenimimiento por dos (2) años.',	'24.644,25',	'20.850,00',	' ₡44.509.408.653,65 ',	'Para la conversión del monto en dólares a colones, se utiliza el tipo de cambio del día de la apertura. La fecha fue el 28 de marzo de 2016 (Dólar=₡541,45)',	'BCIE;#3;#SEM;#1',	'2015LN-00002-4402',	'Estructuras S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'11/10/17',	'24/8/20',	'Proyecto finalizado y entregado a la unidad usuaria.\n',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0057-B',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Carmen',	'San José',	'San José',	'9.936945',	'-84.069425',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0057-B'),
('Pasivo',	'CCSS-0185',	'Construcción y equipamiento del Servicio de Urgencias Hospital de San Carlos',	'Finalizado',	'8/8/20 17:55',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Oscar Mora Elizondo',	'Ampliación y Remodelación Servicio Emergencias Hospital San Carlos.',	'El Proyecto implica la ampliación y remodelación del  Servicio de Emergencias del Hospital que actualmente posee un área de 950m2 y ampliarlo en 2150 m2, para un total de 3100m2 en los predios contiguos al edificio existente. \nEsto para poder descongestionar la atención a los pacientes del Servicio y para prestar una mejor atención al usuario. Este proyecto incluye varias obras complementarias electromecánicas requeridas para el funcionamiento del servicio, como un sistema contra incendio completo, transformadores y planta eléctrica exclusivos, fuentes de gases médicos, entre otros.',	'33.310,44',	'3.100,00',	' ₡6.452.390.591,00 ',	'El monto se desglosa de la siguiente manera: ¢ 5.196.332.000,00 (infraestructura y sus mantenimientos) $ 1.341.923,66 (equipo y sus mantenimientos) tipo cambio ¢ 579.79 (10-09-2019).',	'SEM;#1',	'2017PR-000001-4402',	'Constructora Navarro y Avilés S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'17/9/18',	'6/4/20',	'El proyecto incluyó dentro de su alcance los siguientes renglones:\nRenglón 1. Construcción. \nRenglón 2. Equipamiento. \nRenglón 3. Mantenimiento (obra y equipo).\nPara la fase de ejecución, el proyecto fue concebido en 2 etapas las cuales se ejecutaron según las siguientes fechas y alcances:\nEtapa 1.\nInvolucró la ampliación de la infraestructura con la construcción de obra nueva. \nInicio: 17 de setiembre de 2018\nFinalización: 17 de octubre de 2019.\nEtapa 2. \nAlcance: Involucró remodelaciones de áreas existentes. \nInicio: 11 de noviembre de 2019\nFinalización: 06 de abril de 2020. \nEl pasado 02 de abril del año en curso según el oficio DGHSC-0492-2020 el Dr. Edgar Carrillo Rojas, en calidad de Director General del Hospital San Carlos le solicitó a la Arq. Gabriela Murillo Jenkins, Directora de la DAI, la posibilidad de posicionarse de manera urgente de las instalaciones remodeladas en la Etapa 2 del proyecto, esto a raíz de la emergencia nacional de alerta sanitaria generada por COVID-19, específicamente  a partir del martes 07 de abril de 2020.\nCabe resaltar que según el Acta de Recepción Provisional (DAI-0789-2020), la Recepción Definitiva de esta etapa se encontraba pactada para el viernes 17 de abril del presente, sin embargo, analizando la solicitud hecha y tomando en cuenta la urgencia existente, se toma la decisión de manera coordinada con el Contratista de efectuar una entrega anticipada de las obras, ya que es criterio de la Administración, que en estos momentos debe privar ante todo el interés público y el sentido común, por lo cual, por medio de la presente acta se procede a documentar los la gestión y el estado en que se entregan las obras.  \nAl contrato Nº C-DAI-0003-2018 suscrito entre la Institución y la CONSTRUCTORA se tramitaron  dos (2) adendas, los cuales se detallan a continuación:\nLa primera no modificó el monto, solamente se incluyeron 3 semanas para el traslado de la Unidad Usuaria al edificio nuevo. 	\nLa segunda fue por un monto de ¢ 363.995.422,98 y representó un aumento de  12 días naturales adicionales e implicó mejoras en el sistema pluvial, trabajos en vía pública, en la red de evacuación de aguas negras, entre otros. \nDurante el periodo de garantía del componente de construcción se harán visitas trimestrales para corroborar el estado y buen uso de la infraestructura por parte del Área de Gestión Operativa de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería.\n\nActualización al 14-05-2020.',	'Actualmente el país se encuentra afectado por la pandemia del Covid-19, al igual que el resto del mundo. Esta situación se presentó durante los 2 meses últimos de ejecución del proyecto donde se tenía un avance significativo de obra y equipo. \nPor lo tanto, la afectación al proyecto se dio principalmente en la cancelación de visitas presenciales, sin afectar la actividad constructiva, sin embargo, como se indicó anteriormente, a solicitud de la Unidad Usuaria se tuvo que efectuar de manera anticipada a lo planificado la Recepción Definitiva y por ende, la entrega del proyecto en su Etapa 2 y final.\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0185',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Quesada',	'San Carlos',	'Alajuela',	'10.343514',	'-84.432265',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0185'),
('Pasivo',	'CCSS-0541',	'Construcción Bodega del Servicio de Farmacia Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia',	'Finalizado',	'8/1/21 09:31',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Luis Orias Marchena',	'Asegurar la cadena de abastecimiento de medicamentos del Hospital, además de brindar y mejorar la seguridad ocupacional al personal de farmacia, comparado con la situación precaria actual en la que se encuentran, todo según requerimientos técnicos, ambientales y espaciales establecidos en las buenas prácticas para el almacenamiento de fármacos a nivel institucional.',	'Consiste en el diseño, construcción y equipamiento de la bodega para el almacenamiento de medicamentos del Hospital Calderón Guardia, la cual reunirá el dimensionamiento, condiciones ambientales, estructurales y seguridad ocupacional, requeridas para la conservación y almacenaje del inventario, y así asegurar el abastecimiento local.\n\nPara poder brindar la calidad del servicio eléctrico y facilidades mecánicas, se debe contar con un cuarto de máquinas, necesario para el funcionamiento de la bodega de Farmacia, mismo que servirá para suplir los servicios de potencia, gases medicinales, agua potable y de incendio.\n\nDicha casa de máquinas contará con una acometida de media tensión a la red de Fuerza y Luz, con un transformador de aproximadamente 500 Kva\n\nPor otra parte, lleva incluida dos enlaces de red, uno de forma inalámbrica y otro de fibra óptica el cual se realizaría por el túnel de conexión con el Hospital Calderón Guardia y, por último, todos los sistemas van enlazados al Hospital, incluidos sonido, incendio, voz, datos,\n',	'22.977,00',	'1.026,00',	' ₡2.912.692.427,67 ',	'El monto se obtiene según tabla de pagos de la empresa Estructuras S.A.\nPara la conversión del monto en dólares a colones, se utiliza el tipo de cambio del día de la firma del contrato. La fecha fue el 25 de octubre de 2018.\n',	'SEM;#1',	'2015LN-000002-4402',	'Estructuras S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'11/11/19',	'27/9/20',	'el martes 20 de octubre se firma la recepcion provisional en GIT-DAI-3632-2020\n\nSe establece el martes 17 de noviembre para realizar la recepcion definitiva del proyecto y entrega al Hospital',	'no se materializaron riesgos importantes a la fecha de entrega del proyecto.\n\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0541',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Carmen',	'San José',	'San José',	'9.936945',	'-84.069425',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0541'),
('Pasivo',	'CCSS-0537',	'Angiógrafo Hospital de Heredia',	'Finalizado',	'9/11/21 10:17',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Oscar Mora Elizondo',	'Implementar un equipo de Angiografía y un Mamógrafo digital en el Hospital San Vicente de Paúl de Heredia. \n',	'El proyecto consiste en suministrar e instalar un sistema de Angiografía, un sistema de Mamografía y del equipamiento médico complementario para el adecuado funcionamiento de estos sistemas y el procedimiento de atención al paciente, y proceso de obtención e interpretación de la información.\nSe incluye dentro del alcance de la contratación, la remodelación de las instalaciones donde se ubicarán los equipos y las áreas que se requieren (área de recuperación, servicios sanitarios, área de procedimientos, de control del equipo, cuartos de aseo y eléctricos).\n\nSe incluye el mantenimiento del equipo y de la infraestructura por el período que se indique en las condiciones específicas de la contratación.',	'111.598,32',	'431,00',	' ₡2.167.542.898,36 ',	'El monto establecido en el contrato N° C-DAI-0001-2020 es de $ 3.818.584,11 y tomando en cuenta el tipo de cambio del dólar para la fecha de la apertura (¢567,63) da un total de  ¢ 2.167.542.898,359.\nSe aprobó uso de reserva por ¢33,437,500.00 (PFRON).',	'PFRON;#2',	'2017LN-000006-4402',	'Elvatron S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'16/3/20',	'3/8/21',	'Como complemento a la entrega del proyecto a la Unidad Usuaria se realizaron sesiones de trabajo a fin de coordinar la etapa de seguimiento a la gestión de garantías. \n\n',	'La recepción y entrega del proyecto se realizó sin contratiempos. ',	'GIT-DAI',	'CCSS-0537',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Heredia',	'Heredia',	'Heredia',	'9.991700',	'-84.122102',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0537'),
('Pasivo',	'CCSS-0591',	'Servicio de Diálisis Peritonial y Hemodiálisis Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, Liberia',	'Finalizado',	'9/2/22 22:28',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Karla Vanessa Castillo Villalta',	'Construir una edificación para dar servicios de Terapia Renal (Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal) en el Hospital de Liberia. \nSuministrar el equipo médico y tecnológico necesario para la atención de los usuarios y el correcto funcionamiento del inmueble.',	'El alcance de este proyecto consiste en contratar una empresa constructora para que ejecute el diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento (infraestructura y equipo médico) de dicha Unidad. Esta contratación deberá desarrollarse de acuerdo con los documentos desarrollados por la Administración, a saber: Estudios básicos,  preliminares, términos de referencia, anteproyecto, programa funcional y el cuadro de requerimientos espaciales y electromecánicos (CREYE), entre otros. \nLa empresa constructora deberá gestionar permisos, todo lo relacionado con la instalación de servicios temporales, necesarios para ejecutar los proyectos, llevar a cabo la construcción, lo cual incluye el suministro de materiales, así como contar con un proveedor de equipo médico que se encargue de suministrar e instalar dichos equipos. También es parte del alcance de la empresa constructora dar mantenimiento por dos años al inmueble y sus equipos.',	'28.128,14',	'2.290,00',	' ₡4.006.747.810,17 ',	'Se indica monto en colones, al tipo de cambio 600,62 con fecha 18 de marzo de 2021 y se actualiza según monto recomendado. ',	'SEM;#1;#JPS;#4',	'2018PR-000003-4402',	'Constructora Gonzalo Delgado S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'23/11/20',	'19/5/22',	'Actualmente se tiene un avance de la obra del 100% debido a que se realizó la  entrega anticipada del edificio el pasado 27 de diciembre de 2021.\nAl día de hoy se tiene pendiente la implementación de componentes del sistema de seguridad electrónica, los cuales fueron gestionados por medio de un uso de reserva, estableciéndose por ello como fecha para la recepción definitiva el 15 de abril de 2022.\n\n\n\n\n\n',	'-RH-01 Personal no capacitado: No se ha materializado.\n-RH-02 Falta de recurso humano: No se ha materializado.\n-OP-04 No aplica la normativa vigente: No se ha materializado.\n-OP-05 Inadecuada gestión de planificación: No se ha materializado.\n-OP-14 Falta de disponibilidad de medio de transporte: No se ha materializado.\n-FI-01 Presupuesto insuficiente: No se ha materializado.\n-CA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores: No se ha materializado.\n-LE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: No se ha materializado.\n-EX04 Desastres naturales: No se ha materializado.\n-EX06 Motines, huelgas, manifestaciones sociales, paros: No se ha materializado.\n-TI-02 Fallas en la conectividad de los sistemas de información: No se ha materializado.\n-CO-01 Tráfico de influencias (injerencia política): No se ha materializado. \n-FI-02 Inadecuada gestión del presupuesto (subejecución presupuestaria): No se ha materializado.\n-TI-04 Funcionario no tiene accesos a los sistemas de información requeridos: No se ha materializado.\n-TI-05 Pérdida de información digital: No se ha materializado.\n-OP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable: Se ha materializado que las modificaciones al alcance original solicitadas por distintas instancias institucionales han generado uso de reserva y adenda al contrato. Como medida de contingencia se utilizó la colaboración del EDUS.\n-OP-03 Debilidades en el monitoreo, supervisión y control de las actividades: No se ha materializado.\n-OP-06 Inadecuada comunicación de la información de los usuarios: No se ha materializado.\n-EX02 Epidemias: A pesar de ser un proyecto cuyo desarrollo ha sido en pandemia de covid 19, no se han materializado riegos ya que se tomaron las medidas preventivas de contingencia y prevención necesarias para continuar operaciones.\n					\n\n\n\n\n\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0591',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Liberia',	'Liberia',	'Guanacaste',	'10.638603',	'-85.431457',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0591'),
('Activo',	'CCSS-0127',	'Gammacámara SPECT/CT (1 equipo) Hospital México',	'Ejecución',	'15/2/22 10:21',	'Leonardo Campos Cordero',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'Contratar una empresa EQUIPADORA, con experiencia demostrada, que adquiera e instale un Tomógrafo (SPECT-CT) para el Hospital México, todos aquellos componentes que garanticen el adecuado funcionamiento de dicho sistema, así como los equipos médicos complementarios de este sistema y sus recintos.\nSe requiere que dicha empresa, se encargue de contratar empresas con experiencia demostrada, para que ejecuten la construcción de la remodelación del servicio de Medicina Nuclear, que involucra todas las obras (civiles, electromecánicas, arquitectónicas), equipamiento básico e industrial, mantenimiento (infraestructura y equipo médico) detallados en los planos, términos de referencia y anexos) aportados por la DAI para esta licitación.\n',	'Dotar al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital México (SMN) de una Gamma cámara con Tomógrafo (SPECT-CT), con la finalidad de fortalecer la capacidad resolutiva para brindar a la población beneficiada una atención oportuna, eficaz y de caSe continúan las gestiones por parte del centro hospitalario, en coordinación con la empresa Agencia de Aduanas Multimodal S.A., para que se tramite la documentación respectiva ante el Ministerio de Salud, y se pueda obtener el permiso para el traslado del lote con jeringas con dosis de tecnecio 99, requeridas para retomar las pruebas de la calibración de la gamma cámara.lidad.',	'89.799,00',	'261,00',	' ₡1.507.941.710,25 ',	'Tipo de cambio al día de la apertura (22 de abril de 2019): ₡592,50',	'PFRON;#2',	'2018LN-000001-4402',	'Promoción Medica PROMED S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	95.7,	'Ejecución (IDI)',	97,	'99% Construcción y Equipamiento  (IDI)',	'25/8/20',	'8/3/22',	'Durante el mes de enero de 2022, se ha mantenido la tramitología entre el Ministerio de Salud, el Hospital México y la empresa Agencia de Aduanas Multimodal S.A., que ha implicado hacer correcciones al Formulario F03 y la ficha de emergencia del Tecnecio 99.\n\nEl 27 de enero de 2022, las autoridades del Hospital México, reciben mediante correo electrónico el oficio MS-DPRSA-UPR-097-2022, fechado el 25 de enero de 2022, en donde el Ministerio de Salud entre otras cosas, recomienda abordar la solicitud de autorización de manera integral, para el uso de todo el material radiactivo que se pretenda utilizar para este proceso de calibración, aceptación del equipo SPECT-CT. Además, solicita se presente una serie de requisitos para poder otorgar una autorización temporal por 6 meses, para todas las fuentes radiactivas no selladas y selladas que se utilizarán en las pruebas establecidas en el contrato con PROMED.\n\nDe manera inmediata y conforme lo indicado en el oficio supra citado, el Hospital México inicia las coordinaciones con la empresa Agencia de Aduanas Multimodal S.A., con el fin de entregar al Ministerio de Salud el cumplimiento de todos la requisitos. Se tiene previsto que esta gestión se realice el 10 de febrero de 2022.\n\n\n\n\n\n\n',	'-RH-01 Personal no capacitado: riesgo no materializado\n\n-RH-02 Falta de recurso humano: riesgo no materializado\n\n-OP-04 No aplicar la normativa vigente: riesgo no materializado\n\n-OP-05 Inadecuada gestión de la planificación: riesgo no materializado\n\n-OP-14 Falta de disponibilidad de medio de transporte: riesgo no materializado\n\n-FI-01 Presupuesto insuficiente: riesgo no materializado\n\n-CA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores: este riesgo se presntó, pero corresponde a un proveedor externo al concurso, el cual se encarga de trasladar material radiocativo para las pruebas de calibración y aceptación (proveedor contratado por la Unidad Usuaria).\n\n-LE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: riesgo no materializado\n\n-EX-04 Desastres Naturales: riesgo no materializado\n\n-EX-06 Motines, huelgas, manifestaciones sociales, paros: no materializado\n\n-TI-02 Falla en la conectividad de los sistema de información: riesgo no materializado\n\n-CO-01 Tráfico de influencias (injerencia política): riesgo no materializado\n\n-FI-02 Inadecuada gestión del presupuesto (subejecución presupuestaria): riesgo no materializado\n\n-TI-04 Funcionario no tiene accesos a los sistemas de información requeridos: riesgo no materializado\n\n-TI-05 Pérdida de información digital: riesgo no materializado\n\n-OP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable: riesgo no materializado\n\n-OP-03 Debilidades en el monitoreo, supervisión y control de las actividades: riesgo no materializado\n\n-OP-06 Inadecuada comunicación de la información entre los usuarios: riesgo no materializado\n\n-EX02 Epidemias: riesgo no materializado\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0127',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	'9.951944',	'-84.114626',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0127'),
('Activo',	'CCSS-0545',	'Demolición de infraestructura existente (Antiguo Hospital San Vicente de Paul) y Construcción de área provisional para albergar Servicios del Área de Salud Heredia - Cubujuquí',	'Contratación',	'15/2/22 19:53',	'Pablo Steven Calvo Jiménez',	'Alexánder Vega Romero',	'Pablo Steven Calvo Jiménez',	'Demolición de las antiguas instalaciones del Hospital San Vicente de Paul de Heredia para la posterior construcción de la nueva Área de Salud de Heredia - Cubujuquí, proyecto que será ejecutado mediante el Fideicomiso CCSS-BCR.',	'Realizar desmantelamiento y demolición de la totalidad de las intalaciones del antiguo Hospital San Vicente de Paúl de Heredia. ',	'14.359,21',	'12.468,92',	' ₡765.000.000,00 ',	'Se realiza una actualización del monto estimado para la contratación en el mes de diciembre 2021.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	53,	'Contratación (IDI)',	23.04,	'Cartel finalizado (IDI)',	'13/4/23',	'17/11/23',	'En el periodo transcurrido se recibieron los requerimientos de pólizas por parte del Área de Aseguramiento de Bienes y del Área de Investigación y Seguridad Institucional, los cuales ya fueron incorporados dentro del alcance de la Contratación.\n\nSe está a la espera del análisis legal – registral de las fincas incluidas dentro de la propiedad, debido al riesgo identificado en cuanto a las inconsistencias registrales identificadas en la propiedad. Esta solicitud de criterio se ha gestionado ante Asesoría Legal de la DAI y posteriormente ante la Dirección Jurídica.\n',	'Existe el riesgo de que situaciones de índole registral puedan afectar el desarrollo programado del Proyecto.',	'GIT-DAI',	'CCSS-0545',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Heredia',	'Heredia',	'Heredia',	'9.996160',	'-84.123094',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0545'),
('Pasivo',	'CCSS-0590',	'Centro de Atención de Pacientes con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley, CAPEMCOL',	'Finalizado',	'9/7/21 12:22',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Adriana Ramírez Vargas',	'Dotar de la planta física y equipamiento necesario  para albergar el Centro de Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (CAPEMCOL), acorde con las necesidades de salud, su perfil de servicios y en cumplimiento con la normativa existente para este tipo de establecimientos.\n',	'El proyecto “Servicios Técnicos y Construcción del Centro de Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (CAPEMCOL) en el Hospital Nacional Psiquiátrico” se desarrollará en los terrenos del Hospital Nacional Psiquiátrico Pbro. Manuel Antonio Chapuí.\n\nEn el proyecto se brindará servicio por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social en el tema de la salud mental a personas con inimputabilidad en conflicto con la Ley.\nEl proyecto se ubica en sector noroeste de las instalaciones del Hospital Nacional Psiquiátrico, para lo cual se deberán remodelar cuatro módulos de hospitalización para su uso de internamiento de las personas enfermas mentales en conflicto con la Ley, además se deberán construir un módulo para aulas y talleres, una calle con acera de acceso al centro, una tapia perimetral que divida las poblaciones usuarias del Hospital, pasos a cubierta y una cancha deportiva techada.\nA continuación, una breve descripción de cada módulo, según Zonificación y Propuesta Esquemática de Distribución Arquitectónica:\nMódulo A: Contención Baja (edificio existente)\nMódulo B: Estancia de Custodios (sección de edificio existente)\nMódulo C: Contención Alta (edificio existente)\nMódulo D: Contención Media (edificio existente)\nMódulo E: Talleres y aulas (edificio nuevo a construir)\nObras exteriores a construir\n• Cancha techada (F)\n• Estacionamiento\n',	'274.621,65',	'7.000,00',	' ₡8.124.655.473,47 ',	'Para la conversión del monto en dólares a colones, se utiliza el tipo de cambio del día de la apertura. El tipo de cambio de venta Banco Central de Costa Rica para la conversión a colones es de:\n₡582.40 (12 de setiembre de 2018)',	'SEM;#1',	'2018PR-000002-4402',	'Constructora Navarro y Avilés S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'6/1/20',	'22/6/21',	'Recepción definitiva renglones 2 y 3: 11 de junio de 2021.\nInicia renglón 4 Mantenimiento y renglón 5 Implementación.\nRecepción conforme: 11 de junio 2023.\n\n\n\n',	'\n\n\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0590',	'Hospitales Especializados',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Pavas',	'San José',	'San José',	'9.935510',	'-83.976743',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0590'),
('Activo',	'CCSS-0218',	'Construcción y equipamiento del Departamento de Hematooncología Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia',	'Contratación',	'9/2/22 18:52',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Adriana Ramírez Vargas',	'Dotar a la población adscrita al Hospital Calderón Guardia de una Torre para el Departamento de Hemato -Oncología y otros Servicios de Apoyo del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia para la prestación adecuada de servicios de salud, que logre solventar todo rezago en el ámbito tecnológico, de equipamiento e infraestructura, y permitiendo el fortalecimiento de la Red adscrita al Hospital Calderón Guardia de la Caja Costarricense de Seguro Social',	'Se pretende elaborar los insumos necesarios, para el desarrollo del proyecto de Construcción del Departamento de Hemato-Oncología y otros Servicios de Apoyo del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, el cual se ubicará al costado este del actual Hospital. \nImportante es señalar, que desarrollar esta obra, implica incorporar la demolición de las edificaciones existentes en el terreno.\nDurante la etapa de diseño, es necesario aplicar criterios que garanticen las condiciones óptimas para la construcción, operación y seguridad de la edificación, dotándolo además de espacios funcionales, eficientes que promuevan los procesos y flujos adecuados y seguros. El proyecto debe de incorporar el uso de nuevas tecnologías y considerar el medio ambiente natural y urbano.\nHabrá una circulación aérea por medio de un puente para comunicar los servicios de la torre (Hemato-oncología,  Oncología Médica, Cirugía Oncológica,  Hematología, áreas o atenciones asociadas como Quimioterapia de Oncología, Quimioterapia de Hematología, Cirugía y Laboratorio de Hematología), con el actual hospital.',	'3.576,77',	'17.323,00',	' ₡35.715.827.341,81 ',	'Corresponde a un monto en dolares de $60.425.714,96 segun estimacion preliminar.  El tipo de cambio  utilizado para el costo en colones es el del 4 de junio del 2019 según BCCR: ₡591.07\n',	'PFRON;#2',	'na',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	41,	'Contratación (ILLM)',	23.04,	'Cartel finalizado  (ILLM)',	'26/6/19',	NULL,	'Los documentos del Cartel se encuentran listos y se está a la espera de la certificación presupuestaria de los recursos por parte del Programa de Fortalecimiento en la Atención del Cáncer en Red, para proceder con la publicación del cartel.\n',	'I. Cambios en priorización de los proyectos provocando re-asignación de recursos y atrasos en el proyecto.\n\nII. No se cuente con disponibilidad de recursos debido a la demanda de proyectos.\n\nIII. Modificaciones en el alcance del proyecto. \n\n\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0218',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Carmen',	'San José',	'San José',	'9.936945',	'-84.069425',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0218'),
('Activo',	'CCSS-0504',	'Fortalecimiento Hospital de Guápiles',	'Diseño',	'16/2/22 09:57',	'Roy Delgado Chacón',	'Alexánder Vega Romero',	'Roy Delgado Chacón',	'Fortalecer el nivel resolutivo del Hospital de Guápiles mediante la dotación de los recursos humanos, físicos y financieros, para que este centro hospitalario otorgue una atención de segundo nivel integral accesible, especializado y oportuno a su población y lograr con ello, satisfacer las necesidades reales de la misma.  Esto según Estudio de Oferta y Demanda DPSS-0092-03-2019, remitido  a la DAI mediante el oficio GM-S-3016-2019 del 06 de marzo de 2019.  ',	'El proyecto consiste en el Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital de Gúapiles, para lo cual se debe mejorar o renovar la infraestructura existente y suministrar el equipo requerido.   Preliminarmente fue planteado por la DAPE  en etapas siendo que.\n\nEtapa I:  El Alcance de esta faces comprende los servicios de:\n-Emergencias\n-Hospitalización\n-Servicos de Apoyo NO Clínicos ( Nutrición-Lavandería-Centro de Acopio-Casa de Máquinas)\n\n',	'41.384,17',	NULL,	' ₡22.400.000.000,00 ',	'El monto aquí indicado corresponde a lo que estimó  la DAPE para la primera etapa del proyecto solamente.  Es importante indicar que en portafolio el monto que de se indica es inferior y es de 19.720.000.000,00 millones de colones ',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	24,	'Diseño (ILLM)',	22.2,	'80% Estudios Preliminares  (ILLM)',	'14/5/18',	NULL,	'\nOFICIOS IMPORTANTES \n\n•	El 21 de enero de 2022, La DAI mediante oficio GIT-DAI-0262-2022, solicita a la Dirección de Proyección de los Servicios de Salud la colaboración para iniciar talleres de revisión para el proyecto de Fortalecimiento del Hospital de Guápiles. \n\n•	El 27 de enero de 2022, La DAI mediante oficio GIT-DAI-0262-2022 envía al Hospital de Guápiles, el cronograma propuesto para la revisión del programa funcional del proyecto de fortalecimiento de los servicios de salud del Hospital de Guápiles. Siendo que la revisión iniciará el 03 de febrero y se espera concluya el 22 de marzo según este cronograma.  \n\nACCIONES MES DE ENERO  \n\n•	Se definió el cronograma para que en el mes de febrero Planificación DAI retome la revisión del Programa Funcional con el Hospital de Guápiles y la DPSS.\n\n•	En este período se ha estado revisando el requerimiento del área del proyecto con base en el terreno actual y la posible dimensión del proyecto. \n\nESTUDIO BASICOS: \n\n-Durante este mes se continúa avanzando con la contratación por demanda para estudios básicos, que estaría para ejecutar a partir de febrero de 2022. \n\n-Se realizó visita, los días 16 y 17 de diciembre del topógrafo de la DAI, para realizar levantamiento topográfico por medio de DRON.  Esta pendiente otra visita para poder concluir con esta información preliminar. \n\nAVANCE A REPORTAR \n\n•	En cuanto a porcentaje de avance se reporta 80% de Estudios Preliminares, que corresponde a un avance considerable en el Programa Médico Arquitectónico. Se reporta hasta aquí debido a que, por los cambios definidos por la DPSS de la Gerencia Médica, debe ajustarse nuevamente el Programa Funcional, según el oficio GIT-DAI-0262-2022, los talleres para ajustar el Programa Funcional serán del 03-02-2022 al 21-03-2022, esperando concluir 3571-2021, el Programa Funcional el 15 de abril de 2022 y trasladarlo a Diseño, según Cronograma.\n\n\n\n\n\n ',	'OP-05 Inadecuada gestió de la Planificación:  Este riesgo se presenta debido a que el estudio oferta y demanda remitido por la DPSS, al parecer le faltan elementos y se está consultando para completar esta información con la DPSS y Hospital. ',	'GIT-DAI',	'CCSS-0504',	'Hospitales Periféricos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Guápiles',	'Pococí',	'Limón',	'10.217533',	'-83.789286',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0504'),
('Activo',	'CCSS-0198',	'Nuevo Hospital Manuel Mora Valverde, Golfito',	'Terreno',	'15/2/22 08:00',	'Rohanny Vindas Umaña',	'Alexánder Vega Romero',	'Rohanny Vindas Umaña',	'Desarrollar un estudio de factibilidad técnico, legal y ambiental que permita seleccionar un terreno para el Proyecto del Nuevo Hospital de Golfito.',	'A partir del Estudio denominado “Macro localización del Nuevo Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito, Puntarenas”, elaborado por la Dirección de Administración de Proyectos Especiales, realizar los estudios técnicos, legales y ambientales que permitan contar con un Estudio de Factibilidad para seleccionar el terreno que presente las mejores características para la construcción del Nuevo Hospital de Golfito.',	'45.000,00',	NULL,	' ₡87.613.765,00 ',	'El monto estimado corresponde al monto adjudicado a la  Compra Directa 1018CD-000003-4402 y su adenda  para la consultoría.',	'SEM;#1',	'Compra Directa 2108CD-000003-4402',	'Instituto Costarricense de Electricidad',	'Infraestructura Llave en Mano',	16,	'Terreno (ILLM)',	20,	'20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'9/4/18',	'11/7/19',	'Se han concluido las tres etapas de la consultoría contratada al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), mediante Compra Directa 2108CD-000003-4402 , así como los estudios específicos realizados mediante adenda, determinándose un terreno compuesto por dos fincas, como la mejor opción para la construcción del nuevo hospital de Golfito. \nSe está desarrollando una etapa intermedia al proceso de adquisición del terreno, efectuando los avalúos de las fincas seleccionadas por la consultoría y se solicitó a los propietarios  presentar una oferta formal de venta en reunión celebrada el día 16 de enero de 2020.\nParalelamente se trabaja en la solicitud de permiso a la CGR para la compra directa del inmueble.\nSe consulta al propietario sobre estado del proceso sucesorio y presentación de la oferta. Este indica que ya finalizó el proceso sucesorio y que solo falta la inscripcion del inmueble en el registro de la propiedad pero que no cuenta con el dinero para efectuar este tramite.\nDado que  la oferta no ha sido presentada,  la DAI inició el mecanismo de adquisición de los inmuebles mediante expropiación. \nLa revisión legal ya fue realizada por parte de la Dirección Jurídica.\nSe preparó borrador de propuesta de declaratoria de interes público para iniciar proceso de expropiación de los inmuebles, no obstante no se ha podido enviar a la GIT debido a que primeramente se debe resolver una inconsistencia en la medida de los terrenos, para lo que se esta planteando la propuesta se segregación con el Registro de la Propiedad y la Municipalidad de Golfito.\nSe analizan las opciones para la elaboración de segregación y elaboración de plano de catastro.\nSe efectuo reunión con Registro de la Propiedad para el tema de elaboración de plano de catastro, que indicó que si la Municipalidad aprueba la propuesta, por su parte le dan visto bueno e inscriben el plano. Se gestionó reunión con la Municipalidad de Golfito para consultar al respecto de la propuesta de segregación de las fincas y elaboración de catastro, se le envió la propuesta y documentación respectiva al encargado en la Municipalidad. \nLa propuesta fue rechazada previamente por la Municipalidad y debido a esto se efectuó una reunión con los encargados de analizar y visar los catastros para analizar el caso, proponiéndose cuatro alternativas, de las cuales únicamente una es factible para solucionar el problema y es en esta en la que se está trabajando actualmente.\nUna vez se tenga esta propuesta aprobada por parte de la Municipalidad se procederá a catastrar la misma para continuar con el proceso de declaratoria de interes público y expropiación de la finca.\nSe conformó el expediente y se envio a revisión a la Dirección Jurídica para solicitar la declaratoria de interes público. La misma se encuentra en proceso de revisión por parte de esa Dirección.\nSe replanteó el Informe Final del Proceso de Selección del Nuevo Terreno para el Proyecto de Equipamiento y Construcción del Nuevo Hospital de Golfito para solicitar Declaratoria de Interés Público, a solicitud de la Dirección Jurídica y se envio de nuevo para su revisión.\nSe encuentra nuevamente en revisión por parte de a Dirección Jurídica la solicitud de Declaratoria de Intererés Público enviada nuevamente realizadas mejoras solicitadas por esa Dirección.',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0198',	'Hospitales Periféricos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Golfito',	'Golfito',	'Puntarenas',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0198'),
('Suspendido',	'CCSS-0485',	'Habilitación Estacionamiento Centro de Atención Integral de Salud (CAIS) Desamparados (Finca La Raya)',	'Diseño',	'3/12/20 11:38',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Roy Delgado Chacón',	'Diseñar un estacionamiento complementario para el proyecto del C.A.I.S. de Desamparados, en el terreno Finca la Raya, de acuerdo a las condiciones que se presentan en el terreno y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Municipalidad de Desamparados y las diversas instituciones encargadas de velar por las regulaciones para este tipo de proyectos.\n\n\n',	'Durante la etapa de ejecución del proyecto del C.A.I.S. de Desamparados se requirió de la actualización del uso de suelo como requisito para la obtención del permiso de construcción.  En el nuevo dictamen de uso de suelo emitido por la Municipalidad de Desamparados, entre otras cosas se solicitó una relación de parqueos de 1/30 m2 (oficio PPT-C.U.S.-C370-2010), la cual no se cumplía de acuerdo con los planos constructivos del proyecto. \n\nCon el fin de poder obtener los permisos de construcción municipales, la Institución se comprometió a realizar por medio de la Clínica Marcial Fallas un proyecto de parqueos contiguo a la clínica, además de gestionar ante la Gerencia Administrativa la utilización de parte del terreno de la Finca “La Raya” para un futuro proyecto de parqueos a construir de acuerdo con las posibilidades de la Institución. \nMediante oficio GIT-35964-2012 del 24 de octubre de 2012, la GIT, se compromete con la Municipalidad de Desamparados a realizar el proyecto de construcción de un parqueo en el terreno de La Raya.\n\n',	'13,97',	'3.061,00',	' ₡590.000.000,00 ',	'No se cuenta con presupuesto.  El Monto estimado debe verificarse 590.000.000.00, según cálculos del Jefe de Proyecto Arq. Óscar Mora previamente.   Pero debe hacerse presupuesto con los planos finales ',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	41,	'Diseño (IDI)',	69.93,	'60% Elaboración de planos constructivos (IDI)',	NULL,	NULL,	' •	El estado de avance es 60% en Planos Constructivos. \n\n•	En este momento se está analizando por parte de la GIT, opciones para la ejecución y financiación del proyecto. \n',	'-RH-02 Falta de Recurso Humano: Deben ser sustituidos dos profesionales por permiso sin goce de salario. Este riesgo se manifestó.\n\n-OP-04 Riesgo por no aplicar normativa vigente.  Puede presentarse por actualización de planos ya que algunos elementos  previamente diseñados puede que ya no cumplan con los requerimientos actuales. \n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0485',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Desamparados',	'Desamparados',	'San José',	'9.893974',	'-84.065258',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0485'),
('Pasivo',	'CCSS-0056',	'Construcción y equipamiento Medicina Nuclear SPECT-CT, Hospital San Juan de Dios',	'Finalizado',	'4/8/20 22:39',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Luis Orias Marchena',	'Desarrollar en el Hospital San Juan de Dios, un proyecto de infraestructura de dos niveles, para que albergue y permita la adquisición, instalación, pruebas de funcionamiento y mantenimiento preventivo y correctivo de una Gammacámara hibrida SPECT/CT (Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography), equipos periféricos y complementarios asociados al funcionamiento de este último.',	'Consiste en una  edificación de dos niveles, con condiciones estructurales, arquitectónicas y electromecánicas, acordes con requerimientos nacionales en general y normativas institucionales como lo son la de Infecciones Intrahospitalarias, normas de Protección Radiológicas, Habilitación del Ministerio de Salud, NFPA 101, Código Urbano de Construcción, Código sísmico de Costa Rica 2010, Norma NFPA 99, Código de Instalaciones de Salud, “Health Care Facilities Code”, entre otros.',	NULL,	'318,00',	' ₡1.100.575.148,55 ',	'Monto final de la contratación',	'SEM;#1;#PFRON;#2',	'2014LN-000003-4402',	'Siemens S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'14/8/15',	'16/7/16',	'Proyecto finalizado y en operación',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0056',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	'9.933997',	'-84.085680',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0056'),
('Pasivo',	'CCSS-0057-A',	'Reestructuración y restauración Antiguos Tanques A y A. Construcción Edificio de Nutrición y Ropería y Edificio Torre Este y Obras Anexas, Hospital R.A. Calderón Guardia',	'Finalizado',	'4/8/20 22:41',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'William Rodríguez Juárez',	'Desarrollar  la construcción de las obras preparativas para la ejcución  del edificio torre este,  como etapa preliminar del proyecto general. Dentro del mismo se incluirá la construcción del edificio de nutrición, ropería y archivo pasivo, así como la construcción de infraestructura de apoyo al complejo hospitalario.',	'Servicios a ubicar: Edificio Nutrición y Ropería\n• Servicio de Nutrición y áreas de apoyo.\n• Servicio de Ropería y áreas de apoyo\nObras Complementarias\nDemolición de Edificio actual de Ropería, Estadística, Aseo,\nNutrición, Administración.\n• Remoción de escombros\n• Cerramientos temporales en cada una de las obras a\nrealizar.\n• Puente de Conexión Torre Sur-Nutrición y Ropería:\nConstrucción, habilitación y puesta en marcha del puente\nen estructura de acero que comunica el Edificio de\nNutrición y Ropería con el actual Edificio de Urgencias.\n• Módulo de Comunicación Horizontal (Entre el nuevo\nEdificio de Nutrición y Ropería, Edificio de Emergencias y el\nEdificio Histórico).\n• Redes de evacuación de aguas negras y pluviales para las\nnuevas edificaciones\n• Intervención de Antiguos Tanques de Agua a realizar en\nlos antiguos Tanques de Acueductos y Alcantarillados\n• Demoliciones de Edificio actual de Centro de Acopio y\nTrabajo Social.\n• Demolición de Edificio actual de Administración, Centro de\nAcopio y Trabajo Social\n• Remodelación Servicio Gineco-obstericia Torre Sur.\n• Construcción Provisional del Centro de Acopio y traslado\ndel mismo.\n• Áreas de Estar Gineco-obstetricia\n• Readecuación de Seis Quirófanos en Torre Sur Hospital\nCalderón Guardia\n• Obras Exteriores Generales, Trabajos de obra civil,\narquitectura, obra electromecánica y de señalización para\nlas obras exteriores del proyecto.\nEquipamiento\n• Equipamiento Edificio Nutrición y Ropería\n• Equipamiento Readecuación de Seis Quirófanos en Torre\nSur Hospital Calderón Guardia\nMantenimiento\n• Mantenimiento de la Infraestructura.\n• Mantenimiento del Equipo médico, industrial y\nelectromecánico',	'24.644,25',	'9.542,00',	' ₡12.393.205.332,82 ',	NULL,	'SEM;#1;#BCIE;#3',	'LICITACIÓN 2010LN-000001-4403',	'Estructuras S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'17/6/13',	'25/1/16',	'PROYECTO FINALIZADO Y EN OPERACIÓN',	'Probabilidad de Ampliación de Plazos y Costos Adicionales por Complejidad de las Obras, materializado ampliacion de Plazo\n\n\n\n\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0057-A',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Carmen',	'San José',	'San José',	'9.936945',	'-84.069425',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0057-A'),
('Pasivo',	'CCSS-0073',	'Construcción y equipamiento del CAIS de Siquirres',	'Finalizado',	'4/8/20 22:49',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Luis Orias Marchena',	'Fortalecer la red Hospitalaria de la Región Huetar Atlántica, para brindar servicio a la comunidad de Siquirres, Pocóra, Bataan, y Matina.',	'  Cuenta con 15 módulos distribuidos en :\n\n    2 módulos consulta externa\n   \n     Hospitalización\n   \n     Laboratorio\n   \n     Rayos x\n  \n     Farmacia\n    \n     Partos y cirugía\n\n     Ingeniería y mantenimiento, lavandería Acopio y \n     morgue\n    \n     Administración\n     \n     Docencia\n    \n     Registros médicos\n    \n     Trasportes\n    \n     Emergencias 24/7\n    \n     Banco de gases médicos\n     \n     Planta generadora in situ de oxigeno grado medico \n    (primera en el país)\n',	'30.000,00',	'8.500,00',	' ₡11.493.343.053,76 ',	NULL,	'SEM;#1',	'2010LN-000004-4403',	'Constructora Gonzalo Delgado S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'26/7/12',	'20/8/14',	'Proyecto finalizado y en operación',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0073',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Siquirres',	'Siquirres',	'Limón',	'10.104194',	'-83.522444',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0073'),
('Pasivo',	'CCSS-0084',	'Construcción y Equipamiento Edificio Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos',	'Finalizado',	'4/8/20 22:50',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Pablo José Goñi Vargas',	'Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.\n\n',	'El proyecto pretende solventar las necesidades de Infraestructura y Equipamiento (actuales y futuras) del Centro Nacional del Dolor y Cuidados Paliativos, eliminando los problemas de hacinamiento y proporcionando las condiciones óptimas para la atención de los pacientes, acorde con la normativa vigente y las mejores prácticas médicas',	'2.647,00',	'5.700,00',	' ₡7.534.867.061,77 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'Licitación Pública 2013LN-000004-4402',	'Van Der Laat y Jiménez S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'22/7/15',	'19/6/17',	NULL,	'No aplica',	'GIT-DAI',	'CCSS-0084',	'Centros Especializados',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Carmen',	'San José',	'San José',	'9.938851',	'-84.069079',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0084'),
('Pasivo',	'CCSS-0162',	'Remodelación del Servicio de Hemodiálisis del Hospital Dr. Calderón Guardia',	'Finalizado',	'4/8/20 22:53',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Alexánder Vega Romero',	'Readecuar el servicio de hemodiálisis del hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, mediante una itervension integral de la infraestructura a nivel arquitectónico, civil y electromecánico para el fortalecimiento en la prestación del servicio y la dotación de las condiciones adecuadas de seguridad y normativas requeridas.',	'Para la Readecuación del Servicio de Hemodiálisis se se desarrolló el diseño de planos constructivos arquitectónicos y electromecánicos de los recintos a intervenir; así como la ejcucion de las obras de readecuacion que incluyó trabajos de obra civil, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicaciones, sistemas mecánicos de suministro de gases medicinales, aire acondicionado, instalaciones hidráulicas y sanitarias, sistema de detección y supresión de incendio; según diseño y especificaciones técnicas.',	'24.644,00',	'238,00',	' ₡293.114.018,44 ',	'MONTO FINAL DE LA CONTRATACIÓN',	'SEM;#1',	'2015LA-000005-4402',	'Vidalco S.A',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'11/1/16',	'19/7/16',	'PROYECTO FINALIZADO Y EN OPERACIÓN',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0162',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Carmen',	'San José',	'San José',	'9.936945',	'-84.069425',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0162'),
('Pasivo',	'CCSS-0216-A',	'Implementación del Servicio de mamografía en la Red de la CCSS/ Hospital de Guápiles',	'Finalizado',	'4/8/20 22:55',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Oscar Mora Elizondo',	'Readecuación de Inmueble e Implementación del Sistema de Mamografía Digital Indirecto en el Hospital de Guápiles.',	'Este concurso tuvo como objeto  contratar  la ampliación y  remodelación de la casa 11, inmueble  ubicado en el Hospital de Guápiles;  así como  la adquisición, instalación, pruebas de funcionamiento y mantenimiento preventivo y correctivo de un Sistema de Mamografía Digital Indirecto en este Centro Hospitalario.\n\nDebido a lo anterior,  se contrataron los servicios de la empresa MESA MEDICAL,  la cual fue responsable de  ampliar y remodelar la Infraestructura, así como de equipar y suministrar el  mantenimiento preventivo de los equipos e infraestructura, según se estableció en el respectivo cartel. \n',	'41.384,17',	'172,00',	' ₡225.445.102,72 ',	NULL,	'SEM;#1;#PFRON;#2',	'2012LA-000004-4403',	'Multiservicios Electromedicos S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'14/1/13',	'5/7/13',	'La ejecución del proyecto fue realizada en tiempo y forma según lo establecido en el Cartel de Licitación y Contrato para posteriormente entregarlo a la Unidad Usuaria para su uso. ',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0216-A',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Guápiles',	'Pococí',	'Limón',	'10.217533',	'-83.789286',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0216-A'),
('Pasivo',	'CCSS-0216-B',	'Implementación del Servicio de mamografía en la Red de la CCSS/Hospital Máx Peralata J.',	'Finalizado',	'4/8/20 22:56',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Oscar Mora Elizondo',	'Readecuación de espacios físicos  e Implementación del Sistema de Mamografía Digital en el Hospital Max Peralta',	'Este concurso tuvo como objeto  contratar  la readecuación de espacios físicos dentro del Servicio de Radiología del Hospital Max Peralta de Cartago;  así como  la adquisición, instalación, pruebas de funcionamiento y mantenimiento preventivo de un Sistema de Mamografía Digital en este Centro Hospitalario.',	'13.648,46',	'112,00',	' ₡262.131.987,96 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2012LA-000005-4403',	'Siemens S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'3/6/13',	'1/11/13',	'La ejecución del proyecto fue realizada en tiempo y forma según lo establecido en el Cartel de Licitación y Contrato para posteriormente entregarlo a la Unidad Usuaria para su uso.',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0216-B',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Oriental',	'Cartago',	'Cartago',	'9.862283',	'-83.921820',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0216-B'),
('Pasivo',	'CCSS-0216-E',	'Implementación del Servicio de mamografía en la Red de la CCSS/Hospital San Juan de Dios',	'Finalizado',	'4/8/20 22:59',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Oscar Mora Elizondo',	'Construcción de Inmueble e Implementación del Sistema de Mamografía Digital en el Hospital San Juan de Dios. ',	'Este concurso tuvo como objeto  contratar  la construcción de un inmueble  ubicado cerca del Servicio de Radiología del HSJD;  así como  la adquisición, instalación, pruebas de funcionamiento y mantenimiento preventivo y correctivo de un Sistema de Mamografía Digital en este Centro Hospitalario.\n\nDebido a lo anterior,  se contrataron los servicios de la empresa SIEMENS  la cual fue responsable de  ampliar y remodelar la Infraestructura, así como de equipar y suministrar el  mantenimiento preventivo de los equipos e infraestructura, según se estableció en el respectivo cartel.\n',	'5.317.169,00',	'115,00',	' ₡319.268.637,06 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2015LA-000008-4402',	'Siemens S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'8/2/16',	'15/7/16',	'La ejecución del proyecto fue realizada en tiempo y forma según lo establecido en el Cartel de Licitación y Contrato para posteriormente entregarlo a la Unidad Usuaria para su uso.',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0216-E',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	'9.933997',	'-84.085680',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0216-E'),
('Pasivo',	'CCSS-0479',	'Equipamiento Hospital San Francisco de Asís, Grecia',	'Finalizado',	'4/8/20 23:27',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Alexánder Vega Romero',	'Realizar adquisición de equipo médico para el Hospital San Francisco de Asís, de Grecia, Alajuela.',	'El proyecto es un proceso de adquisición de equipo médico para distintos servicios del Hospital San Francisco de Asís durante un periodo de 5 años\n\n\n',	'126.781,00',	'480,00',	' ₡543.858.359,02 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'13/9/13',	'23/11/16',	'El proceso de compras finalizó en el año 2015',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0479',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Grecia',	'Grecia',	'Alajuela',	'10.072135',	'-84.315824',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0479'),
('Pasivo',	'CCSS-0515',	'Construcción y equipamiento del Tomógrafo para el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas',	'Finalizado',	'4/8/20 23:29',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'A partir del permiso concedido por la Contraloría General de la República mediante oficio DCA-3257, contratar a la empresa Estructuras S.A. mediante un proceso de contratación directa, para que a partir del anteproyecto que se muestra en este documento,  mismo que cumple con los requerimientos funcionales y espaciales para un adecuado funcionamiento del equipo, sea esta Empresa quien desarrolle y gestione ante la instancias respectivas los planos constructivos, ejecute las obras de infraestructura necesarias, que cotice ante los proveedores nacionales el equipo de tomografía a partir de especificaciones técnicas proporcionadas por la Administración en este cartel, mismas que ya han sido validadas con el Hospital, y una vez revisadas las cotizaciones y habiendo la Administración elegido la opción del equipo técnica y económicamente más favorable, esta Empresa sea la que gestione la adquisición e instalación del equipo, garantizando además el mantenimiento preventivo y correctivo del tomógrafo por un periodo de dos años',	'•	Comprende el desarrollo de planos constructivos, memorias de cálculo especificaciones técnicas arquitectónicas, electromecánicas y estructurales, permisos, trámites y estudios requeridos de los recintos a intervenir según la planta de distribución arquitectónica aportada por la Administración, y los términos de referencia establecidos para este concurso. Además de la obtención de los visados de planos, ante las instancias requeridas, así como de los permisos de construcción necesarios.\n•	Comprende la obtención de los permisos, la construcción de la obra civil y arquitectónica, así como de la construcción, instalación,  puesta en marcha y capacitaciones de los sistemas electromecánicos, equipo básico e industrial (no médico), incluidos en los planos constructivos y especificaciones técnicas desarrolladas en el renglón anterior.\n•	Adquisición: instalación, pruebas de funcionamiento, cursos de operación, aplicaciones clínicas y mantenimiento, del equipo y mobiliario médico, detallados en el formulario F-ED-01 especificaciones técnicas de cada equipo.\n•	Garantía: mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía del equipo médico y mobiliario médico, detallados en el formulario F-ED-01 especificaciones técnicas de cada equipo.',	'16.376,07',	'192,00',	' ₡979.040.994,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	'2016CD-000001-4402',	'Estructuras S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'8/8/16',	'25/9/17',	'El 25 de setiembre de 2017 se realizó la entrega del proyecto a la Unidad Usuaria.',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0515',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Puntarenas',	'Puntarenas',	'Puntarenas',	'9.974408',	'-84.752516',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0515'),
('Pasivo',	'CCSS-0539',	'Readecuación y Equipamiento de la Sala de Operaciones de Oncología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia',	'Finalizado',	'4/8/20 23:30',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Alexánder Vega Romero',	'Mejorar la resolutividad en los tiempos de atención de pacientes con cáncer con la readecaución en la infraestructura de una sala de cirugía dedicada exclusivamente a intervenciones quirúrgicas en pacientes oncológicos',	'La intervención se realizó en la sala número 14 del hospital Calderón Guardia con la readecuación del equipamiento,  los acabados y los equipos electromecánicos de la sala.\n\nEl alcance de la rehabilitación implicó el desarrollo de planos constructivos, licitación de la obra, administración e inspección del proceso constructivo.',	'26.644,00',	'30,00',	' ₡410.864.413,57 ',	'Monto totalizado dolares y colones de la contratación',	'PFRON;#2;#SEM;#1',	'2016LA-000003-4402',	'Servicios en Construcción SERCON S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	NULL,	'22/8/16',	'Proyecto finalizado y en operación',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0539',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Carmen',	'San José',	'San José',	'9.936945',	'-84.069425',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0539'),
('Pasivo',	'CCSS-0217',	'Adquisición del Sistema Simulación por Tomografía para Planeación de Radioterapia y Readecuación de Espacios Físicos del Servicio de Radioterapia en el Hospital San Juan de Dios',	'Finalizado',	'4/8/20 23:40',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Pablo José Goñi Vargas',	'o	Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.',	'Sustitución del Sistema de Simulación y también suministre; Sistema de Simulación por Tomografía para Planeación de Radioterapia, que pueda interconectarse con los equipos del Servicio de Radioterapia del Hospital México además de realizar la readecuación del Servicio de Radioterapia del Hospital San Juan de Dios\n\n',	'0,00',	'80,00',	' ₡685.629.512,85 ',	'Incluye modificaciones y está en dólares el monto',	'PFRON;#2',	'Licitación Pública 2014LN-0000002-4402',	'Promoción Medica PROMED S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'20/6/16',	'6/12/16',	NULL,	'No aplica',	'GIT-DAI',	'CCSS-0217',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	'9.934237',	'-84.085680',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0217'),
('Pasivo',	'CCSS-0514',	'Actualización Tecnológica para el Servicio de Radioterapia del Hospital México (OBI)',	'Finalizado',	'4/8/20 23:41',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Alexánder Vega Romero',	'Habilitar en los aceleradores lineales VARIAN 3 y VARIAN 4, del Servicio de Radioterapia del Hospital México, la posibilidad de hacer tratamientos con la técnica de Arcoterapia Volumétrica Modulada Guiada por Imágenes con el sistema On Board Imager con Cone-Beam CT\n\nSustituir  los sistemas XIO y THERAPLAN por unidades de trabajo ECLIPSE, para la integración de todos los sistemas de planificación de Teleterapia del Servicio.\n\nActualizar las mesas de tratamiento de los equipos VARIAN 1 y VIARIAN 2, para poder efectuar en estas unidades tratamiento de IMRT\n\nActualizar la Red ARIA para que permita eventualmente a la luz del proyecto del Hospital San Juan de Dios, una interconectividad eficiente con los equipos adquiridos en dicho centro\n',	'En el Hospital México se cuenta con 4 aceleradores lineales de la marcha VARIAN, los cuales atienden la actual demanda nacional de tratamientos con aceleradores a nivel institucional. En agosto de 2013 entraron en funcionamiento los aceleradores lineales VARIAN 3 Y 4, los cuales cuentan con energías de fotones de 6MV y 10MV, todos los equipos cuentan adicionalmente con cinco energias de electrones (6 MeV, 9MV, 12 MeV, 16 MeV, 20 MeV ) cada uno al menos con el dispositivo electrónico  de generación de imágenes de megavoltaje (MV), sistema de colimación multiláminas de 120 hojas; con capacidad para dar tratamiento de Radioterapia conformada tridimensional (3D-CRT), planificación Campo en Campo, Terapia  en Arco Conformado Dinámico (DAT: Dynamic Conformal Arc Therapy) y Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT: Intensity-Modulated Radiation Therapy)\n',	NULL,	NULL,	' ₡1.812.764.775,99 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2016CD-000006-4402',	'Promoción Medica PROMED S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'1/9/16',	'15/6/17',	'Proyecto finalizado y en operación',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0514',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	'9.951934',	'-84.114615',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0514'),
('Pasivo',	'CCSS-0532',	'Demolición Antiguo Edificio del Hospital de Limón',	'Finalizado',	'4/8/20 23:43',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'José Joaquín León Montero',	'Contratar una empresa inscrita en el CFIA que realice los trabajos de demolición del antiguo edificio del Hospital Tony Facio de Limón y un levantamiento topográfico de las condiciones finales del terreno donde estuvo el edificio',	'Comprende Demolición de edificio del antiguo Hospital de Limón, incluyendo los cimientos, el cual es un edificio de dos niveles con 846,90m2 en el primer nivel y un área de 462,96 m2 en el segundo nivel.  Y además, contratar los servicios de topografía, para obtener un levantamiento topográfico de las condiciones finales del terreno, una vez concluida la demolición total del edificio.\nLimpieza y la adecuada disposición final de los escombros dentro del mismo terreno del Hospital.\nConstrucción de bodegas y cerramiento perimetral.\n',	'41.165,64',	'1.300,00',	' ₡76.437.538,02 ',	'Monto final de la contratación',	'SEM;#1',	'LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000002-4402',	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'10/7/17',	'20/3/18',	'Proyecto Finalizado',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0532',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Limón',	'Limón',	'Limón',	'9.999990',	'-83.025999',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0532'),
('Pasivo',	'CCSS-0328-B',	'Rehabilitación para puesta en marcha Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas (Encamados)',	'Finalizado',	'4/8/20 23:13',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'José Joaquín León Montero',	'Dotar del servicio de encamados habilitado para la atención de pacientes del Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas\nHabilitar además unos servicios Administrativos',	'Modificar las bodegas de ALDI, para adecuarlas como servicio de encamados del Hospital, cumpliendo con la normativa respectiva, adecuación de servicios de apoyo en el mismo terreno',	NULL,	'4.916,00',	' ₡2.558.923.457,84 ',	'Monto final ejecutado',	'SEM;#1',	'Compra Directa 2012CD-000019-4402',	'Estructuras S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'11/8/12',	'4/7/13',	'Ejecución de primera etapa, inició el 11 de octubre de 2012\nfinalizó el 06 de marzo de 2013\nEjecución de segunda etapa, inició el 07 de enero de 2013\nfinalizó el 04 de julio de 2013',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0328-B',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Puntarenas',	'Puntarenas',	'Puntarenas',	'9.974408',	'-84.752516',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0328-B'),
('Pasivo',	'CCSS-0328-C',	'Rehabilitación para puesta en marcha Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas (Laboratorio)',	'Finalizado',	'4/8/20 23:14',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'La Institución a través de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, procediendo de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado por la Junta Directiva en el artículo N° 7, de la sesión N° 8339, del 16 de abril del 2009 y publicado en el diario Oficial La Gaceta N° 80 del lunes 27 de abril del 2009 y de lo dispuesto en los artículos 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 131, inciso k del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, resolvió mediante Resolución adjunta GIT-35715-2012 del 11 de setiembre de 2012 contratar a la empresa constructora Estructuras S.A. para que ejecute las obras de rehabilitación de la infraestructura de Hospital Monseñor Sanabria.',	'Comprende el diseño, readecuación y remodelación del Laboratorio Clínico del Hospital Monseñor Sanabria.',	'16.376,07',	'351,00',	' ₡295.608.395,70 ',	'Colones',	'SEM;#1',	'2012CD-000019-4402',	'Estructuras S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'12/9/12',	'24/3/17',	'Mediante oficio DAI-0866-2017, se comunicó a la Dirección General del Hospital Monseñor Sanabria, la conclusión de las obras de rehabilitación.',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0328-C',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Puntarenas',	'Puntarenas',	'Puntarenas',	'9.974408',	'-84.752516',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0328-C'),
('Pasivo',	'CCSS-0328-D',	'Rehabilitación para puesta en marcha Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas (Pisos 2 y 3)',	'Finalizado',	'4/8/20 23:16',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'La Institución a través de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, procediendo de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado por la Junta Directiva en el artículo N° 7, de la sesión N° 8339, del 16 de abril del 2009 y publicado en el diario Oficial La Gaceta N° 80 del lunes 27 de abril del 2009 y de lo dispuesto en los artículos 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 131, inciso k del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, resolvió mediante Resolución adjunta GIT-35715-2012 del 11 de setiembre de 2012 contratar a la empresa constructora Estructuras S.A. para que ejecute las obras de rehabilitación de la infraestructura de Hospital Monseñor Sanabria.',	'Comprende el diseño, readecuación y remodelación de los pisos 2 y 3 de la Torre del Hospital Monseñor Sanabria.',	'16.376,07',	'2.500,00',	' ₡2.172.701.020,77 ',	'Colones',	'SEM;#1',	'2012CD-000019-4402',	'Estructuras S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'12/9/12',	'24/3/17',	'Mediante oficio DAI-0866-2017, se comunicó a la Dirección General del Hospital Monseñor Sanabria, la conclusión de las obras de rehabilitación.',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0328-D',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Puntarenas',	'Puntarenas',	'Puntarenas',	'9.974408',	'-84.752516',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0328-D'),
('Pasivo',	'CCSS-0328-E',	'Rehabilitación para puesta en marcha Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas (Casa de Máquinas)',	'Finalizado',	'4/8/20 23:17',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'La Institución a través de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, procediendo de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado por la Junta Directiva en el artículo N° 7, de la sesión N° 8339, del 16 de abril del 2009 y publicado en el diario Oficial La Gaceta N° 80 del lunes 27 de abril del 2009 y de lo dispuesto en los artículos 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 131, inciso k del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, resolvió mediante Resolución adjunta GIT-35715-2012 del 11 de setiembre de 2012 contratar a la empresa constructora Estructuras S.A. para que ejecute las obras de rehabilitación de la infraestructura de Hospital Monseñor Sanabria.',	'Comprende el diseño, reforzamiento y readecuación de los Talleres del Edificio de Casa de Máquinas (segundo nivel) del Hospital Monseñor Sanabria.',	'16.376,07',	'450,00',	' ₡611.919.543,68 ',	'Colones',	'SEM;#1',	'2012CD-000019-4402',	'Estructuras S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'12/9/12',	'24/3/17',	'Mediante oficio DAI-0866-2017, se comunicó a la Dirección General del Hospital Monseñor Sanabria, la conclusión de las obras de rehabilitación.',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0328-E',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Puntarenas',	'Puntarenas',	'Puntarenas',	'9.974408',	'-84.752516',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0328-E'),
('Pasivo',	'CCSS-0257',	'Sede EBAIS Tipo 2 de Cedral, Ciudad Quesada',	'Finalizado',	'4/8/20 21:39',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Sergio Fonseca Fonseca',	'Dotar de una obra nueva que sustituirá el inmueble que actualmente se encuentra construido. Las nuevas instalaciones rondarán un área total de 435 m2, aunado a ello se dotará de equipamiento básico para funcionamiento de las instalaciones, acorde con las necesidades de salud, su perfil de servicios y en cumplimiento con la normativa existente para este tipo de establecimientos.',	'El proyecto se conceptualizará en una sola planta de distribución arquitectónica, en la cual se desarrollarán todos los servicios que comprenden un EBAIS tipo 2, dada las cargas de trabajo en diseño asignadas a la DAI el proyecto se conceptualizo para gestionarse como una licitación diseño, construcción, equipamiento y manteamiento; este último por un lapso de 12 meses a partir de entregada la obra a la unidad usuaria.\n\nLa nueva infraestructura brindará los siguientes servicios de: Recepción y registros médicos; entrega de medicamentos, oficina multiusos, Cubículo de enfermería con espacio para: Pre-consulta, espacio de aplicación de tratamientos, cubículo inyectable, aposento de vacunación, aposento de curaciones, área de prelavado de equipo y espacio de inhalo terapia. Asimismo, contará con dos consultorios médicos, cubículo para ATAPS, sala multiuso (con espacio para silla odontológica), sala de espera, servicios sanitarios personal, servicios sanitarios público (incluye servicio sanitario familiar), cuarto de aseo, comedor de funcionarios, bodega, y cuarto eléctrico.\n\n\n \n',	'3.536,00',	'435,00',	' ₡607.299.636,86 ',	'Monto proviene del cierre de facturación. ',	'SEM;#1',	'Licitación Abreviada 2016LA-000013-4402 ',	'Vidalco S.A',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'17/7/17',	'9/5/19',	'Proyecto Finalizado y Entregado a la Unidad Usuaria. ',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0257',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Quesada',	'San Carlos',	'Alajuela',	'10.366929',	'-84.435872',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0257'),
('Pasivo',	'CCSS-0093',	'Adquisición de Tomógrafos Helicoidales Multicorte',	'Finalizado',	'4/8/20 22:51',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Jorge Gómez Duarte',	'Adquirir Equipos de Tomografía Helicoidal Multicorte, para que permitan ampliar la capacidad instalada de radiología de la CCSS, dotando a los centros Hospitalarios de Limón, Cartago, San Carlos, Alajuela y Liberia de equipos e infraestructura nueva y remodelada, de manera que puedan brindar a su población adscrita, el servicio de estudios tomográficos en forma oportuna y eficiente. ',	'El proyecto inicial corresponde a la adquisición de tres Tomógrafos Helicoidales Multicorte para los hospitales de Limón, Cartago y San Carlos, para lo cual se deberá remodelar, ajustar y ampliar espacios existentes de cada nosocomio, así mismo, para el hospital de San Carlos se realiza una obra nueva.  \n\nEl alcance inicial se amplía al adquirir adicionalmente dos Tomógrafos Helicoidales Multicorte para el Hospital San Rafael de Alajuela y para el Dr. Enrique Baltodano de Liberia, siempre con base a las condiciones técnicas y económicas del contrato inicial N° 2015-000011, Licitación Pública Nº 2013LN-000007-3110, por lo tanto, se realiza la Adenda N°1 al contrato 2015-000011. \n\nEl contrato de este proyecto incluye la garantía por dos años con visitas de mantenimiento preventivo y correctivo, capacitación en la operación y mantenimiento del equipo, y un contrato de mantenimiento con partes de repuestos que se ejecutará posterior a la garantía de funcionamiento. ',	'0,00',	'0,00',	' ₡2.321.015.224,00 ',	'Contrato original:  $2.785.620,00 \nCon adenda N1: $1.268.980,00\nTotal: $4.054.600,00\nTipo cambio 12-03-2014 dia apertura: 572,44 ',	'PFRON;#2',	'Licitación Pública Nº 2013LN-000007-3110',	'Siemens S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'4/5/16',	'12/7/17',	'Las nuevas remodelaciones, infraestructura y equipamiento médico, brindarán los siguientes servicios de Tomografía Axial Multicorte, marca Siemens, Modelo Somanton Emotion de 32 cortes. Cabe señalar que los Tomógrafos de Cartago, Liberia y Alajuela son sustituciones en vista de que estos ya habían agotado su vida útil, por lo cual reemplazan los existentes con problemas de obsolescencia y de costos por su mantenimiento, en cuanto a los TAC de los hospitales de San Carlos y Limón, estos corresponden a equipos nuevos ya que no existían en ambos hospitales. Dado lo anterior todos los proyectos ya están con la recepción pro parte de la Administración y las obras y equipos fueron entregados a cada hospital.  \n\nEn cuanto al mantenimiento, este se realiza según el cartel, durante los dos años de garantía posteriores a la entrega de cada hospital. Vencido este plazo empezará a correr el Contrato de mantenimiento post garantía de cuatro años adicionales.\n',	'NA',	'GIT-DAI',	'CCSS-0093',	'Hospitales Especializados',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional ',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0093'),
('Pasivo',	'CCSS-0216-C',	'Implementación del Servicio de mamografía en la Red de la CCSS/Clínica Ricardo Jiménez',	'Finalizado',	'4/8/20 22:57',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Oscar Mora Elizondo',	'Readecuación de Inmueble e Implementación del Sistema de Mamografía Digital en la Clínica Ricardo Jiménez. ',	'Este concurso tuvo como objeto  contratar  la ampliación y  remodelación de algunos recintos del Servicio de Radiología así como  la adquisición, instalación, pruebas de funcionamiento y mantenimiento preventivo y correctivo de un Sistema de Mamografía Digital en dicha Clínica. ',	'4.446,45',	'112,00',	' ₡278.551.527,50 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2013LA-000002-4403',	'Siemens S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'3/3/14',	'11/7/14',	'La ejecución del proyecto fue realizada en tiempo y forma según lo establecido en el Cartel de Licitación y Contrato para posteriormente entregarlo a la Unidad Usuaria para su uso.',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0216-C',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Guadalupe',	'Goicoechea',	'San José',	'9.950781',	'-84.048953',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0216-C'),
('Pasivo',	'CCSS-0216-D',	'Implementación del Servicio de mamografía en la Red de la CCSS/ Clínica Solón Núñez Frutos',	'Finalizado',	'16/10/20 15:33',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Oscar Mora Elizondo',	'Diseño y Construcción de Inmueble e Implementación del Sistema de Mamografía Digital en la Clínica Solón Núñez Frutos. ',	'Este concurso tuvo como objeto  contratar el diseño, la construcción así como  la adquisición, instalación, pruebas de funcionamiento y mantenimiento preventivo y correctivo de un sistema de mamografía digital en la Clínica Solón Núñez Frutos.\n\nDebido a lo anterior,  se contrataron los servicios de la empresa SIEMENS,  la cual fue responsable del objeto  según se estableció en el cartel, anteproyecto y términos de referencia.\n',	'9.494,22',	'109,00',	' ₡301.119.269,35 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2014LA-000014-4402 ',	'Siemens S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'7/9/15',	'28/3/16',	'La ejecución del proyecto fue realizada en tiempo y forma según lo establecido en el Cartel de Licitación y Contrato para posteriormente entregarlo a la Unidad Usuaria para su uso.',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0216-D',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Hatillo',	'San José',	'San José',	'9.915131',	'-84.096852',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0216-D'),
('Pasivo',	'CCSS-0273',	'Construcción Sede de EBAIS Cristo Rey (La Lucha)',	'Finalizado',	'4/8/20 23:00',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Luis Orias Marchena',	'Construir y equipar una sede para el EBAIS (tipo 1) que cumpla los estándares de calidad con la finalidad del mejoramiento en la prestación de los servicios de salud tanto para el usuario interno como externo. ',	'El proyecto  del EBAIS se ubica en el Barrio Cristo Rey  de Desamparados, cuya área consta de 1331.00 m2 según plano catastro. \n\nEl terreno presenta una topografía irregular que se compone de dos terrazas de diferencia de altura entre cada una de 3.50 m, pendientes mayores del 15% en el extremo superior del terreno. Debido a la topografía se tuvo que ajustar el diseño de sitio del prototipo del EBAIS tipo I por lo cual fue presentado y aprobado por la unidad usuaria.\n\nEn la periferia del terreno  (sector  norte- oeste y Sur) se requirió  readecuar el terreno  mediante la  construcción de  muros de retención anclado de aproximadamente 2.5 a 2.8 m de altura en la sección más alta,  con el objetivo  de proteger la colindancia con el salón comunal y  una propiedad privada (casa de Habitación)en el  sector noreste.\n\nEl proyecto incorpora la construcción de tanque subterráneo  de retardo para la evacuación de aguas pluviales según recomendación de la Municipalidad de Desamparados. \n\nSegún Programa Funcional definido por la CCSS, la nueva infraestructura brindará los siguientes servicios de: \n\nRegistros médicos, Entrega Medicamentos, Cubículo de enfermería con áreas de: Un espacio de  Pre/Pos consulta, Aplicación de tratamiento, inyectables, inhalo terapia, vacunación, curaciones, prelavado de equipo.  Cubículo Multiusos, oficina de multiusos (psicología, Trabajo Social), 1 Consultorio Médico, Cubículo de ATAP, Entrega Medicamentos, Archivo Clínico,  Sala de Espera, Servicios Sanitarios personal, Servicios Sanitarios Público, Cuarto de aseo, Cocineta Funcionarios, Bodega y cuarto de tableros.\n\n',	'1.331,00',	'257,00',	' ₡439.545.729,70 ',	'Monto total final del proyecto',	NULL,	'2014LA-000005-4402',	'Arquitectura Jof S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'16/2/15',	'16/9/15',	'Proyecto finalizado y en operación',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0273',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Santa María',	'Dota',	'San José',	'9.750707',	'-84.003822',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0273'),
('Pasivo',	'CCSS-0323',	'Sede de EBAIS T1 Santa Gertrudis Alajuela-Grecia',	'Finalizado',	'4/8/20 23:06',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Carlos Alberto Portocarrero Obregón',	'Realizar la construcción y equipamiento médico de una sede de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS tipo 2) en Santa Gertrudis, correspondientes al Área de Salud ',	'La construcción de la Sede de EBAIS tipo 2 para el Área de Salud de Grecia se ubica en  la comunidad de Santa Gertrudis Norte de Grecia, cuenta con un área aproximada de 425 m2 de construcción más obras exteriores. Incluye la adquisición y habilitación de equipo médico. La construcción del edificio incluyó obras exteriores (parqueos, aceras, rampas para discapacitados, cerramientos perimetrales, accesos, elementos electromecánicos), zonas verdes,  obras de urbanización (señalización vial,  iluminación exterior, canalización,  pluviales internas y  externas a la propiedad, al sistema de tratamiento de aguas), rellenos, muros de contención y otros que  sean necesarios según las condiciones propias del terreno. Consiste en un edificio de mampostería, de un solo piso, con los servicios de Sala de espera, REMES, Distribución de medicamentos, dos consultorios, preconsulta, observación, vacunación, inyectables, inhaloterapia, procedimientos sépticos y procedimientos asépticos, esterilización, ATAP y comedor.',	'1.059,55',	'425,00',	' ₡451.090.946,79 ',	'Monto incluye Mantenimiento, consultoría, reajuste de precios, uso de reserva, equipamiento y construcción',	'SEM;#1',	'Licitación N° 2014PR-000001-4402',	'E.S. Consultoría y Construcción S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'10/11/14',	'20/7/15',	'Proyecto finalizado y en operación',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0323',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Grecia',	'Grecia',	'Alajuela',	'10.091075',	'-84.278271',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0323'),
('Pasivo',	'CCSS-0324',	'Construcción y Equipamiento EBAIS San Rafael de San Ramón, Alajuela',	'Finalizado',	'4/8/20 23:07',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Sofía Cháves Zúñiga',	'Ejecutar la construcción de obra civil, arquitectura, estructural, instalaciones hidráulicas, sanitarias, instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, telecomunicaciones, mobiliario de una sede de EBAIS Tipo 1, suministrar e instalar equipo y mobiliario médicos y suministrar equipo tecnológico, dar cursos de mantenimiento preventivo y correctivo. ',	'El objeto consiste en desarrollar la construcción de infraestructura y mantenimiento para una sede de EBAIS tipo 1 en San Rafael de San Ramón de Alajuela. El área total es de 315m2, el inmueble es en mampostería y concreto reforzado, estructura metálica de techo. Adicionalmente incluye obras de acceso, urbanísticas, cerramientos perimetrales y mobiliario básico. Se desarrolla en un terreno de 1311m2, propiedad de la CCSS.\nForma parte del alcance de esta contratación, la compra, instalación, pruebas de funcionamiento, cursos de operación y mantenimiento, detallados en especificaciones técnicas para equipo y mobiliario médico, así como el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y mobiliario médico. \nEsta contratación también incluye la compra de equipo tecnológico, compuesto por computadoras con monitor, impresora multifuncional, impresora térmica, proyector y pantalla, se incluye la instalación y garantías de dichos equipos.\n\n',	'1.311,00',	'319,00',	' ₡466.247.045,00 ',	'Monto indicado en colones. ',	'SEM;#1',	'2016LA-000005-4402',	'Vidalco S.A',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'22/8/16',	'4/6/17',	'Este proyecto fue recibido en 2017 (Ver acta de Recepción Definitiva adjunta).',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0324',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Rafael',	'San Ramón',	'Alajuela',	'10.060265',	'-84.474236',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0324'),
('Pasivo',	'CCSS-0325',	'Construcción Sede de EBAIS T2- Carrizal - Alajuela',	'Finalizado',	'4/8/20 23:09',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Sofía Cháves Zúñiga',	'Dotar a la comunidad de Carrizal de Alajuela de un inmueble nuevo para la Sede de EBAIS Tipo 2.\nSuministrar equipo médico y tecnológico necesario para la prestación de servicios',	'El proyecto consiste en la construcción de una Sede de EBAIS tipo 2, de acuerdo con prototipo desarrollado por la institución más la construcción de obras exteriores. ',	'1.250,00',	'475,00',	' ₡594.222.500,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	'2014LA-000009-4402',	'Construcciones Astorga S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'15/6/15',	'4/4/16',	'El proyecto finalizó, actualmente el inmueble se encuentra en funcionamiento. ',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0325',	'Sustitución de Ascensores',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Carrizal',	'Alajuela',	'Alajuela',	'10.086047',	'-84.170671',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0325'),
('Pasivo',	'CCSS-0327',	'Construcción Sede de EBAIS Hatillo',	'Finalizado',	'4/8/20 23:10',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Alexánder Vega Romero',	'Fortalecer el primer nivel de atención de salud que brinda el Área de Salud Hatillo, desconcentrar la Clínica Solón Núñez y promover un servicio de salud eficiente y oportuna para las 20.000 personas que forman parte de los sectores de Hatillo 5, 6, 7 y 8. \n',	'Construcción de la infraestructura de la sede de EBAIS que incluye los siguientes servicios.\n\nSalas Curaciones Séptica y Asépticas\n\nÁrea de prelavado y Esterilización\n\nCubículo Toma de muestras\n\nConsultorios: \n\n             Trabajo Social- \n             4 consultorios Medicina General.\n\nÁrea procedimientos Enfermería:\n\nÁrea aplicación tratamientos –Observación- vacunación-\n\nInyectables- nebulizaciones \n\nEntrega de medicamentos\n\nArchivo Clínico \n\nSalón Multiusos \n\nCubículos ATAPS\n',	'1.300,00',	'700,00',	' ₡742.492.894,52 ',	'Monto final de la contratación',	'JPS;#4',	'2012PR-000006-4403',	'Construcciones Astorga S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'11/3/13',	'13/12/13',	'Proyecto finalizado y en operación',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0327',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Hatillo',	'San José',	'San José',	'9.918842',	'-84.103995',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0327'),
('Pasivo',	'CCSS-0331',	'Construcción y equipamiento del EBAIS La Mona- Golfito',	'Finalizado',	'4/8/20 23:18',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Alexánder Vega Romero',	'Dotar de infraestructura al Área de Salud de Golfito para la atención primaria en salud en la zona de San Martín',	'Construcción y equipamiento de sede de EBAIS tipo 1 (1 equipo básico de atención integral de salud).  Área de construcción 240 m2, en un nivel (planta principal y áreas exteriores).  Cuenta con los siguientes servicios: Entrega de medicamentos, Pre consulta, lavado de material, enfermería con áreas de inhalo terapia, inyectables, vacunación, curaciones, observación de pacientes, un consultorio médico, cubículo multifuncional, Servicios sanitarios, ATAPS, comedor, bodega estacionamiento general.',	'1.000,00',	'240,00',	' ₡257.992.105,93 ',	'Monto contratado según se indica en el acta de recepción definitiva',	'FODESAF;#7',	'2013-000006-4403',	'Multiservicios Isabel Cristina S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'19/5/14',	'27/11/14',	'Proyecto finalizado y en operación',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0331',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Golfito',	'Golfito',	'Puntarenas',	'8.599562',	'-83.090866',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0331'),
('Pasivo',	'CCSS-0332',	'Construcción Sede de EBAIS Tirrases',	'Finalizado',	'4/8/20 23:20',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Alexánder Vega Romero',	'Dotar a la problación de Tirrases de Curridabat de la infraestructura y el euipamiento de una nuevas sede de EBAIS.',	'El proyecto de construcción de la Sede de EBAIS de Tirrases de Curridabat, se realiza en un lote ubicado en la comunidad de Tirrases, donado a la CCSS por parte del Ministerio de Salud, con número de plano catastrado SJ-1591435-2012.\n\nEl centro de salud contará con un área total de 510m2 y albergará los siguientes servicios:\n-	Área de Curaciones: sépticas y asépticas\n-	Área Prelavado \n-	Oficina multifuncional\n-	Consultorios médicos (3 )\n-	Preconsulta (3)\n-	Oficina para ATAP (3)\n-	Archivo clínico\n-	Áreas para Inyectables, vacunación y  aplicación tratamiento \n-	Inhalo terapia \n-	Salón Multiusos \n-	Oficina Multiusos\n-	Entrega de medicamentos\n-	Toma de muestras\n-	Sala de espera\n-	Comedor funcionarios\n-	Caseta Eliminación de residuos \n-	Servicios sanitarios hombre y mujer para público\n-	Servicios sanitarios hombre y mujer para personal con ducha.\n-	Cuarto de aseo\n-	Cuarto eléctrico\n-	Bodega\n-	Caseta de Vigilancia\n',	'3.519,00',	'510,00',	' ₡544.007.726,25 ',	'Monto final de la contratación',	'FODESAF;#7',	'2016LA-000002-4402',	'Industria Constructora del Poas S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'29/8/16',	'1/9/17',	'Proyecto finalizado y en operación',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0332',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Tirrases',	'Curridabat',	'San José',	'9.899716',	'-84.025607',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0332'),
('Pasivo',	'CCSS-0338',	'Construcción y Equipamiento de la Sede de EBAIS de Upala',	'Finalizado',	'4/8/20 23:25',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Carlos Alberto Portocarrero Obregón',	'Construcción y equipamiento médico de una sede de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS tipo 2) en Upala, correspondientes al Área de Salud de Upala.',	'La construcción de la Sede de EBAIS tipo 2 para el Área de Salud de Upala se ubica en  la comunidad de Upala de Alajuela, cuenta con un área aproximada de 450 m2 de construcción más obras exteriores. Incluye la adquisición y habilitación de equipo médico. La construcción del edificio incluyó obras exteriores (parqueos, aceras, rampas para discapacitados, cerramientos perimetrales, accesos, elementos electromecánicos), zonas verdes,  obras de urbanización (señalización vial,  iluminación exterior, canalización,  pluviales internas y  externas a la propiedad, al sistema de tratamiento de aguas), rellenos, muros de contención y otros que  sean necesarios según las condiciones propias del terreno. Consiste en un edificio de mampostería, de un solo piso, con los servicios de Sala de espera, REMES, Distribución de medicamentos, dos consultorios, preconsulta, observación, vacunación, inyectables, inhaloterapia, procedimientos sépticos y procedimientos asépticos, esterilización, ATAP y comedor.',	'2.497,91',	'450,00',	' ₡613.010.749,91 ',	'Incluye Consultoría, Mantenimiento, Uso de reserva, equipamiento y construcción',	'SEM;#1',	'2014LA-000015-4402',	'Constructora Gonzalo Delgado S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'30/5/16',	'20/4/17',	'Proyecto finalizado y en operación',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0338',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Upala',	'Upala',	'Alajuela',	'10.896122',	'-85.028942',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0338'),
('Pasivo',	'CCSS-0339',	'Construcción y Equipamiento de la Sede de dos EBAIS de Vuelta de Jorco',	'Finalizado',	'4/8/20 23:26',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Alexánder Vega Romero',	'Dotar a la problación de Vuelta de Jorco de Aserrí de la infraestructura y el equipamiento para una nueva sede de EBAIS, ',	'El proyecto de construcción de la Sede de EBAIS de Vuelta de Jorco – Área de salud Acosta, se realiza en un lote ubicado en la comunidad de Vuelta de Jorco, donado a la CCSS por parte de la Municipalidad de Aserrí.\n\nEl centro de salud cuenta con un área total de 480m2 (de los cuales 100 m2 corresponden a un sótano para ubicar la planta de tratamiento) y albergará los siguientes servicios:\n-	Área de Curaciones: sépticas y asépticas\n-	Área Prelavado \n-	Oficina multifuncional\n-	Consultorios médicos (2)\n-	Preconsulta (2)\n-	Oficina para ATAP (2)\n-	Archivo clínico\n-	Áreas para Inyectables, vacunación y aplicación tratamiento \n-	Inhalo terapia \n-	Salón Multiusos\n-	Entrega de medicamentos\n-	Toma de muestras\n-	Sala de espera\n-	Comedor funcionarios\n-	Cuarto de aseo\n-	Cuarto eléctrico\n-	Bodega\n-	Caseta Eliminación de residuos \n-	Servicios sanitarios hombre y mujer para público\n-	Servicios sanitarios hombre y mujer para personal con ducha.\n-	Sótano con oficina y espacio para planta de tratamiento.\n',	'1.267,00',	'480,00',	' ₡759.806.910,31 ',	'Monto total final',	'SEM;#1',	'2015LA-000003-4402',	'Construcciones Astorga S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'13/6/16',	'17/5/17',	'Proyecto finalizado y en operación',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0339',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Ignacio',	'Acosta',	'San José',	'9.798622',	'-84.132441',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0339'),
('Pasivo',	'CCSS-0509',	'Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales\nHospital Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut',	'Finalizado',	'5/8/20 07:29',	'Plataforma Servicios DAI',	'Róger Valverde Jiménez',	'Margarita Loría Naranjo',	'Debido a que el sistema de aguas residuales y pluviales con el que cuenta el hospital es muy antiguo y presenta mezclas entre alcantarillado. Además, dicho sistema no soporta el crecimiento a lo interno de los servicios tanto de atención a los usuarios como de los funcionarios que laboran en el Hospital. \nPor otro lado, el 17 de febrero del 2016 el personal del Ministerio de Salud realiza una visita de inspección en atención a las denuncias presentadas por vecinos, dando como resultado la emisión de la orden sanitaria OS-DA-2016-027 donde se indica \"reparar el sistema de eliminación de aguas servidas\". \nPor lo tanto, el objetivo de este proyecto es obtener una solución integral que permita el tratamiento de las aguas residuales generadas por el hospital, y que dichas aguas tratadas sean vertidas a un cuerpo de caudal permanente, respetando la normativa existente y eliminando los puntos de mezcla de aguas residuales y pluviales.  ',	'Se remodela el sistema de tratamiento de Aguas Residuales generadas por el Hospital Dr. Roberto Chacón Paut mediante la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) tipo lodos activados de aireación extendida con un caudal de diseño de 135 m3. Además se estima un año de operación y mantenimiento de la PTAR con posibilidad de extensión de plazo. La contratación incluye levantamiento de la red pluvial y sanitaria de todo el complejo hospitalario, así como la readecuación de la misma. ',	NULL,	NULL,	' ₡209.313.411,00 ',	'365 000 dólares',	NULL,	'N° 2017LA-000004-4403',	'PROAMSA S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'24/9/18',	'18/5/20',	'Este proyecto concluyó la etapa de readecuación de la red sanitaria y pluvial así como la etapa constructiva de forma satisfactoria.\nActualmente se está ejecutando la etapa de Operación y Puesta en Marcha, misma que finalizará el próximo 18 de mayo del 2020.\nYa se han presentado los dos reportes operacionales que corresponde para el periodo de puesta en marcha (un año). \nSe llevo a cabo la recepción definitiva a satifacción mediante el oficio DAPE-0995-2020 del 18 de mayo del 2020. ',	NULL,	'GIT-DAPE',	'CCSS-0509',	'Tratamiento de Aguas Residuales',	'Ingeniería Ambiental ',	NULL,	NULL,	'San Ramón',	'La Unión',	'Cartago',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0509'),
('Pasivo',	'CCSS-0478',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede<br>Puesto de Visita Periódica Bajo Blei, Talamanca',	'Finalizado',	'9/7/21 12:22',	'Plataforma Servicios DAI',	'Miguel Picado Jiménez',	'Cristian Montoya Corrales',	'\nObjetivo General\nContar con instalaciones óptimas para dar atención médica a personas en zonas de alto riesgo y con restricción de acceso y salida.\nObjetivos Específicos\n1) Mejorar las condiciones de atención para los habitantes de la zona\n2) Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades\n3) Mejorar las condiciones de estancia de los funcionarios que dan el servicio en la comunidad\n4)Brindar espacios para capacitaciones y espacios de estudio para la población\n5) Equilibrar aspectos de salud con aspectos culturales. \n\n',	'La comunidad de Bajo Blei se ubicada en la Reserva Indígena Telire, en Talamanca, Limón. El acceso al sitio se puede realizar mediante vía aérea o terrestre en largas jornadas a pie en montaña, donde no existen caminos ni puentes que permitan realizar el recorrido de manera segura, y, por tanto, no es posible realizar el acceso vehicular ni por medio de animales de carga.  Debido a las condiciones desfavorables de acceso de servicios de salud a la zona se coordina mediante ingresos aéreos en helicóptero del equipo médico cuatro veces al año, con una estadía aproximada de una semana. En caso de requerirse la atención de una emergencia, se coordina el ingreso del helicóptero para trasladar al paciente hacia los centros de atención de referencia según corresponda dada la emergencia que se requiera atender. Cualquiera que sea la intención del ingreso de la aeronave depende del clima de la zona; dependencia que ha generado problemas para atención de pacientes e inclusive la muerte.En ese sentido, el desarrollo de los proyectos construcción de las edificaciones (Puestos de Visita Periódica) se constituyó como una forma con la cual CCSS podría solventar y mejorar la calidad de varios servicios de salud brindados a la comunidad de manera simultánea, en ellos: •Contar con espacios que cumplan con las condiciones mínimas requeridas para la atención médica, en una edificación que fusione está condición con la arquitectura de la zona, para asegurarse de que los indígenas utilicen los edificios, y estén anuentes a ser atendidos en ellos. •En el inmueble se incluyen espacios con las condiciones básicas para la estadía de los funcionarios durante el tiempo que dure la gira, a este espacio tendrán acceso únicamente ellos. •Aunque las edificaciones deben cumplir con la distribución y espacios de un puesto de visita periódica, se incluye dentro del diseño un Albergue para la estadía de alguna familia indígena, en caso de que uno de sus miembros deba quedarse en observación. •Aunque los ingresos del helicóptero se mantienen ligados a las condiciones climáticas, las instalaciones permiten que un paciente se encuentre en observación en tanto las condiciones son las adecuadas para realizar el traslado. Además, la Dirección de la Región Huetar Atlántica está valorando que las visitas periódicas se incrementen, y considerar en sitio la presencia de un Promotor de Salud, que permita la atención de situaciones menores y la capacidad de respuesta para valorar y reportar un evento mayor. El edificio se diseñó con los siguientes servicios: •	Plataforma de servicios (Recepción, Archivo y entrega de medicamentos). •	Procedimientos de enfermería (Preconsulta, Inyectables, Vacunación, Curaciones, Nebulizaciones). •	Sala de espera para 15 personas. •	Consultorio de Atención Integral (incluye atención odontológica). •	Comedor con opción para cocinar(funcionarios). •	Servicio sanitario para público. •	Servicio sanitario para personal. •	Cuarto de aseo. •	Cuarto electromecánico. •	Área de bodegas (EBAIS y personal). •	Depósito de residuos. •	Dormitorios para personal. •	Duchas para personal. •	Área de aseo para personal. •	Área de lavado y tendido. •	Área de albergue para pacientes. •	Área Multiuso(Aula).  Por las características de los sitios y las limitantes de acceso, se incluye el área de estadía de los funcionarios de EBAIS encargados de la atención, y el albergue para pacientes.',	'2.025,00',	'595,00',	' ₡285.000.000,00 ',	'Hasta $500 000. Segun un contrato tipo de gastos incurridos + adminsitracion del 5%.',	'SEM;#1',	'N°2020PR-000002-4403',	'Constructora Gonzalo Delgado S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'21/9/20',	'7/5/21',	'El proyecto se encuentra concluido.\nPosterior a la firma del Acta de recepción Definitiva el proyecto fué entregado al Area de Salud de Talamanca. ',	'Por las condiciones sanitarias del país respecto al COVIT-19, es incierta la evolución de las actividades y se suma las condiciones climáticas en lo referente al uso del helicóptero para el transporte de material, insumos y personal. Se inicia el período de lluvias en la zona, el cual es otro aspecto importante en el transporte de materiales e insumos de vida mediante la vía aérea.',	'GIT-DAPE',	'CCSS-0478',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Telire',	'Talamanca',	'Limón',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0478'),
('Pasivo',	'CCSS-0477',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede<br>Puesto de Visita Periódica Piedra Mesa, Talamanca',	'Finalizado',	'9/7/21 12:22',	'Plataforma Servicios DAI',	'Miguel Picado Jiménez',	'Cristian Montoya Corrales',	'Objetivo General\nContar con instalaciones óptimas para dar atención médica a personas en zonas de alto riesgo y con restricción de acceso y salida.\nObjetivos Específicos\n1) Mejorar las condiciones de atención para los habitantes de la zona\n2) Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades\n3) Mejorar las condiciones de estancia de los funcionarios que dan el servicio en la comunidad\n4)Brindar espacios para capacitaciones y espacios de estudio para la población\n5) Equilibrar aspectos de salud con aspectos culturales.\n',	'La comunidad de Piedra Mesa se ubicada en la Reserva Indígena Telire, en Talamanca, Limón. El acceso al sitio se puede realizar mediante vía aérea o terrestre en largas jornadas a pie en montaña, donde no existen caminos ni puentes que permitan realizar el recorrido de manera segura, y, por tanto, no es posible realizar el acceso vehicular ni por medio de animales de carga.  Debido a las condiciones desfavorables de acceso de servicios de salud a la zona se coordina mediante ingresos aéreos en helicóptero del equipo médico cuatro veces al año, con una estadía aproximada de una semana. En caso de requerirse la atención de una emergencia, se coordina el ingreso del helicóptero para trasladar al paciente hacia los centros de atención de referencia según corresponda dada la emergencia que se requiera atender. Cualquiera que sea la intención del ingreso de la aeronave depende del clima de la zona; dependencia que ha generado problemas para atención de pacientes e inclusive la muerte. En ese sentido, el desarrollo de los proyectos construcción de las edificaciones (Puestos de Visita Periódica) se constituyó como una forma con la cual CCSS podría solventar y mejorar la calidad de varios servicios de salud brindados a la comunidad de manera simultánea, en ellos: •Contar con espacios que cumplan con las condiciones mínimas requeridas para la atención médica, en una edificación que fusione está condición con la arquitectura de la zona, para asegurarse de que los indígenas utilicen los edificios, y estén anuentes a ser atendidos en ellos. •En el inmueble se incluyen espacios con las condiciones básicas para la estadía de los funcionarios durante el tiempo que dure la gira, a este espacio tendrán acceso únicamente ellos. •Aunque las edificaciones deben cumplir con la distribución y espacios de un puesto de visita periódica, se incluye dentro del diseño un Albergue para la estadía de alguna familia indígena, en caso de que uno de sus miembros deba quedarse en observación. •Aunque los ingresos del helicóptero se mantienen ligados a las condiciones climáticas, las instalaciones permiten que un paciente se encuentre en observación en tanto las condiciones son las adecuadas para realizar el traslado. Además, la Dirección de la Región Huetar Atlántica está valorando que las visitas periódicas se incrementen, y considerar en sitio la presencia de un Promotor de Salud, que permita la atención de situaciones menores y la capacidad de respuesta para valorar y reportar un evento mayor. El edificio se diseñó con los siguientes servicios: •	Plataforma de servicios (Recepción, Archivo y entrega de medicamentos). •	Procedimientos de enfermería (Preconsulta, Inyectables, Vacunación, Curaciones, Nebulizaciones). •Sala de espera para 15 personas. •	Consultorio de Atención Integral (incluye atención odontológica). •Comedor con opción para cocinar(funcionarios). •Servicio sanitario para público. •	Servicio sanitario para personal. •Cuarto de aseo. \n•Cuarto electromecánico. •Área de bodegas (EBAIS y personal). •Depósito de residuos. •Dormitorios para personal. •Duchas para personal. •	Área de aseo para personal. •Área de lavado y tendido. •Área de albergue para pacientes. •Área Multiuso(Aula).  Por las características de los sitios y las limitantes de acceso, se incluye el área de estadía de los funcionarios de EBAIS encargados de la atención, y el albergue para pacientes.',	'2.012,00',	'595,00',	' ₡285.000.000,00 ',	'Hasta $500 000. Segun un contrato tipo de gastos incurridos + adminsitracion del 5%. ',	'SEM;#1',	'N° 2020PR-000002-4403',	'Constructora Gonzalo Delgado S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'21/9/20',	'7/5/21',	'El proyecto se encuentra concluido.\nPosterior a la firma del Acta de recepción Definitiva el proyecto fué entregado al Area de Salud de Talamanca. ',	'Por las condiciones sanitarias del país respecto al COVIT-19, es incierta la evolución de las actividades y se suma las condiciones climáticas en lo referente al uso del helicoptero para el transporte de material, insumos y personal. Se inicia el período de lluvias en la zona, el cual es otro aspecto importante en el transporte de materiales e insumos de vida mediante la vía aerea.\n\n',	'GIT-DAPE',	'CCSS-0477',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Telire',	'Talamanca',	'Limón',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0477'),
('Activo',	'CCSS-0101',	'Sustitución de Calderas Hospital México',	'Contratación',	'14/2/22 14:38',	'Oscar Fernando Carvajal Brenes',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Oscar Fernando Carvajal Brenes',	'Reemplazar los equipos generadores de vapor del Hospital México, para cubrir eficientemente las necesidades de los usuarios adscritos y población beneficiaria del centro de salud.',	'Sustitución de Calderas, equipos complementarios y redistribución de sistemas e intervención en la parte civil en Casa de Máquinas del Hospital México.\n\nEl proyecto se realiza con el fin de dotar al Hospital México de tres equipos generadores de vapor que permitan sustituir a los ya existentes considerando que estos ya cumplieron su vida útil, razón que los hace vulnerables a daños y fallas de manera continua, elevando los gastos de mantenimiento y disminuyendo su capacidad de producción. Con el cambio de estos equipos se logrará contar con equipos modernos y más seguros que permitan satisfacer las necesidades de los usuarios del hospital objeto de estudio.',	NULL,	NULL,	' ₡1.836.413.328,62 ',	'Dado que el proyecto sufrió una modificación de diseño y ahora se contempla Gas LP en lugar de Bunker entonces aún se está en el proceso de solicitud de ofertas para actualizar el nuevo estudio de mercado',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	57.65,	'Contratación (Equip)',	61.44,	'80% Análisis de ofertas y recomendación técnica  (Equip)',	'25/10/22',	'10/10/23',	'Al 14 de febrero del 2022 se tiene lo siguiente:\n\n1) El 18 de enero el Lic. Víctor Murillo Muñoz solicita vía SICOP el análisis y recomendación técnica.\n2) El 24 de enero se envía vía SICOP el oficio GIT-DMI-AMIEI-0030-2022 a la empresa Vaportec para realizar aclaraciones sobre algunos puntos indicados en la oferta entregada.\n3) El 27 de enero la empresa Vaportec responde la solicitud de información mediante el documento RSI 220125\n4) El 03 de febrero se le solicita a la empresa Vaportec mediante oficio GIT-DMI-AMIEI-0041-2022 una solicitud de aclaración de precio dado que en el análisis de razonabilidad de precio revela un valor superior al límite máximo de presupuesto. Misma que es respondida por la empresa el 06-02-2022 mediante documento RSI 220203\n5) El 08-02-2022 se solicita a la DMI su colaboración sobre la valoración de criterios emitidos en la respuesta dada por Vaportec. De dicha solicitud se envía el oficio GIT-DMI-0102-2022 Solicitud de ajuste presupuestario y la empresa proveedora responde el 11-02-2022 mediante documento RSI 220210\n6) El 11-02-2022 se envía a la DMI la solicitud de prórroga debido a las distintas consultas hacia el oferente. Mediante SICOP el Ing. Carlos Fernández aprueba la prórroga hasta el 18 de febrero del 2022\n7) El 11-02-2022 se envía a Vaportec la solicitud de actualización de formulario de Oferta Económica mediante oficio GIT-DMI-AMIEI-0060-2022 y se está a la espera de la respuesta.\n',	NULL,	'GIT-DMI',	'CCSS-0101',	'Sustitución de Calderas',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0101'),
('Activo',	'CCSS-0141',	'Solución Integral Lavandería 2da Etapa Hospital de Ciudad Neilly',	'Contratación',	'14/2/22 15:34',	'Julio César Castro Oviedo',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Julio César Castro Oviedo',	'Satisfacer la demanda de lavado de ropa hospitalaria generada por el Hospital de Ciudad Neily y el Hospital de Golfito.',	'Dotar al servicio de lavandería del Hospital de Ciudad Neilly con una lavadora extractora, dos secadoras a vapor con colector de pelusa, un sistema integral de planchado  y readecuar la infraestructura del servicio para',	'50.000,00',	'650,00',	' ₡1.650.000.000,00 ',	'Este monto se refiere a la inversión más el primer año de mantenimiento.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	52,	'Contratación (Equip)',	15.36,	'60% Elaboración del Cartel de Contratación  (Equip)',	'13/9/23',	'28/8/24',	'Al 14 de febrero se encuentra al día con respecto al cronograma.\nCon respecto a las metas se encuentra atrasado.\n\nSe esta elaborando oficio de justificación para ser remitido a la Dirección de Mantenimiento y posteriormente a la Gerencia sobre la posible suspención del proyecto. El mismo se encuentra en revisión por parte de la jefatura AMIEI.\n\nSe está a la espera de la recepción del informe técnico que debe facilitar la Dirección de Producción Industrial para saber si se debe construir una lavandería independiente para el Hospital de Golfito.',	NULL,	'GIT-DMI',	'CCSS-0141',	'Programa solución integral de lavanderías',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Corredor',	'Corredores',	'Puntarenas',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0141'),
('Activo',	'CCSS-0469',	'II Etapa. Sistema de aire acondicionado Hospital Tony Facio de Limón',	'Contratación',	'22/2/22 07:51',	'José Francisco Calderón Varela',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'José Francisco Calderón Varela',	'Satisfacer las necesidades de climatización de áreas críticas del nosocomio, logrando con esta instalación confiabilidad en la prestación de los servicios. ',	'Sustitución y ampliación del sistema centralizado de agua helada y sistema de gases médicos de las salas de cirugía, así como también el suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para otros recintos especiales del Hospital.',	'38.000,00',	'2.666,00',	' ₡3.800.000.000,00 ',	'Este monto se refiere a la inversión más el primer año de mantenimiento.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	50.5,	'Contratación (Equip)',	3.84,	'10% Elaboración del Cartel de Contratación  (Equip)',	'23/4/24',	'20/3/25',	'Al 14 de febrero del 2022, se encuentra al día con respecto al cronograma y con respecto a las metas planteadas.\n\nEl avence del proyecto se mantiene hasta tanto se remita oficio de justificación y se reciba respuesta a este, para la posible suspensión de este proyecto.\n\nCabe destacar que la solución paliativa a este proeycto se continuó trabajando de manera paralela y la solicituid de contratación de esta fue incluida en la plataforma SICOP el día 14 de febrero de 2022.\n\n\n',	NULL,	'GIT-DMI',	'CCSS-0469',	'Aire Acondicionado',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Limón',	'Limón',	'Limón',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0469'),
('Activo',	'CCSS-0522',	'Sustitución Cuartos Fríos Bodegas Frigoríficos ALDI',	'Contratación',	'14/2/22 14:34',	'Oscar Fernando Carvajal Brenes',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Oscar Fernando Carvajal Brenes',	'“Dotar y readecuar los cuartos fríos de las bodegas del Área de Almacenamiento y Distribución (ALDI)  de manera que se adapten a la demanda actual y futura de medicamentos y vacunas. Mejorando las instalaciones y utilizando tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red, dotar de infraestructura y equipos industriales  adecuados, suficientes, seguros, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, de manera tal que brinden el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.”',	'Este proyecto consiste en sustituir los equipos de refrigeración de temperatura y  equipos de congelación, en vista que han superado su vida útil, a la vez, readecuar los 6 cuartos Fríos debido al deterioro de la estructura en panel de poliuretano en las Bodegas de Frigoríficos en el Área de Almacenamiento y Distribución (ALDI), lo cual permitirá ampliar estos espacios dentro del mismo recinto logrando tener mejor respuesta ante el aumento de la demanda de almacenamiento de medicamentos.  a todas las unidades de la institución a nivel nacional',	'54.696,00',	'991,00',	' ₡1.782.392.116,00 ',	'Monto actualizado último estudio de mercado',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	51,	'Contratación (Equip)',	7.68,	'20% Elaboración del Cartel de Contratación  (Equip)',	'21/11/23',	'17/12/24',	'Al 14 de febrero de 2022 se tiene lo siguiente:\n\n1) Se está a tiempo con el cronograma de trabajo pero se mantiene un atraso con la meta del proyecto.\n\n2) Se esta elaborando oficio de justificación para ser remitido a la Dirección de Mantenimiento y posteriormente a la Gerencia sobre la posible suspención del proyecto. El mismo se encuentra en revisión por parte de la jefatura AMIEI.\n\n3) Se envía el oficio GIT-DMI-AMIEI-0050-2022 dando seguimiento a la respuesta solicitada a la Gerencia de Logística sobre la continuidad del proyecto.',	NULL,	'GIT-DMI',	'CCSS-0522',	'Aire Acondicionado',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0522'),
('Activo',	'CCSS-0144',	'Sustitución Sistema Central de Aire acondicionado Hospital de Quepos',	'Contratación',	'14/2/22 11:32',	'Andrés Antonio Gutiérrez Mata',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Andrés Antonio Gutiérrez Mata',	'Sustituir el sistema de climatización, cielo raso, paredes livianas, puertas y restauración de pisos de las salas de operación, salas de parto y salas aledañas del módulo quirófanos del Hospital Dr. Max Terán Valls en Quepos.',	'El proyecto consiste en instalar equipos de aire acondicionado para climatizar un módulo completo que abarca quirófanos y salas de partos las cuales se describen a continuación la cantidad de recintos: dos salas de partos, salas de prepartos y post partos, pasillos limpios, sala séptica y pasillos exteriores de partos, en quirófanos contemplan las siguientes zonas: dos salas de quirófanos, sala de recuperación, pasillos limpios, pasillos externos, sala de ginecobstetricia, sala de gastroenterología y salas séptica. \nIncluye sistema de gases medicinales para el módulo\nIncluye la iluminación de todo el aposento\nTambién, se intervendrán la parte civil y arquitectónica del edificio, paredes en quirófanos blindadas, pisos nuevos, puertas, cielo rasos\nSe construirá una estructura metálica para instalar los equipos de aire acondicionado.\nSe relizará dos cuartos para colocar los gases medicinales y para almacenamiento. \n',	'50.000,00',	'900,00',	' ₡1.610.000.000,00 ',	'Este monto se refiere a la inversión más el primer año de mantenimiento.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	51,	'Contratación (Equip)',	7.68,	'20% Elaboración del Cartel de Contratación  (Equip)',	'13/8/24',	'30/8/25',	'Con respecto al cronograma adjunto y a la meta el proyecto se encuentra a tiempo.\n\nSe esta elaborando oficio de justificación para consultar a la Dirección de Mantenimiento si el proyecto se declara como suspendido temporalmente. El mismo se encuentra en revisión por parte de la jefatura AMIEI.\n\nSe debe considerar que el proyecto se estaría retomando una vez que se cuente con los diseños eléctricos para la renovación del sistema principal de acometida, el cual se está contratando a través de la precalificación eléctrica.\n\n\n\n\n\n\n',	'Retrasos en la entrega del diseño eléctrico de la subestación del Hospital.\n\nAbordaje: dar seguimiento a dicha contratación.\n\n',	'GIT-DMI',	'CCSS-0144',	'Aire Acondicionado',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Quepos',	'Quepos',	'Puntarenas',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0144'),
('Activo',	'CCSS-0149',	'Solución Integral Lavandería Hospital Quepos',	'Contratación',	'14/2/22 15:25',	'Julio César Castro Oviedo',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Julio César Castro Oviedo',	'Brindar al Hospital Dr. Max Terán Valls, Quepos una solución integral en su Servicio de Lavandería con la instalación nuevos equipos de lavado, secado y planchado con mayor tecnología, seguridad y capacidad.',	'Consiste en el suministro e instalación de 04 lavadoras industriales, 05 secadoras industriales, 01 aplanchador industrial, 01 colector de pelusas y demás equipos complementarios para el correcto funcionamiento del Servicio de Lavandería, así como el mantenimiento preventivo y correctivo durante el año de garantía de todos los sistemas\nAdemás se realizará una readecuación y  remodelación de todo el Servicio de Lavandería ',	'0,00',	'550,00',	' ₡1.600.000.000,00 ',	'Este monto se refiere a la inversión más el primer año de mantenimiento.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	50.5,	'Contratación (Equip)',	3.84,	'10% Elaboración del Cartel de Contratación  (Equip)',	'13/10/23',	'31/10/24',	'Al 14 de febrero del 2022, se encuentra al día con respecto al cronograma.\n\nCon respecto a las metas se encuentra al día.\n\nSe ha estado haciendo lectura de términos de referencia y comenzando a realizar la estandarización del cartel. \n\nSe ha estado solicitando cotizaciones a los diferentes proveedores para actualizar el estudio de mercado.\n\n',	'\n\n\n\n',	'GIT-DMI',	'CCSS-0149',	'Programa solución integral de lavanderías',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Quepos',	'Quepos',	'Puntarenas',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0149'),
('Activo',	'CCSS-0146',	'Suministro e instalación de una Caldera redundante en el  Hospital San Francisco de Asís, Grecia',	'Contratación',	'14/2/22 15:06',	'Julio César Castro Oviedo',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Julio César Castro Oviedo',	'Dotar al Hospital San Francisco de Asís, Grecia de un nuevo equipo de generación de vapor con mayor tecnología, seguridad y capacidad como equipo de redundancia.',	'El proyecto consiste en adquirir e instalar una Caldera y los equipos complementarios necesarios para su correcta operación, esta podrá trabajar en forma paralela o en serie con el equipo actual.\nDichos equipos se instalarán en Casa de Máquinas del Hospital.\nEn aras de colaborar con la reducción de la huella de carbono se incluirá la adquisición e instalación de un sistema de colectores solares para precalentar el agua, el cual estará conectado con el tanque de condensado de la caldera y el tanque de agua caliente existente.',	'147,00',	'131,00',	' ₡154.929.087,97 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	53,	'Contratación (Equip)',	23.04,	'Cartel finalizado (Equip)',	'16/8/22',	'30/11/23',	'Al 14 de febrero se tiene lista la documentación del proyecto de caldera para el Hospital de Grecia para ser publicada en SICOP.\n\nSe remitió a la UCA toda la información mediante correo electrónico el día 28 de enero, mediante el oficio GIT-DMI-AMIEI-0036-2202. Se recibió cita por parte de la UCA el día lunes 7 de febrero para hacer revisión del cartel en forma conjunta. Después de eso se realizaron las correcciones indicadas y se quedó a la espera de fecha para comenzar la inclusión en SICOP.\n\nEl viernes 11 de febrero se recibe correo electrónico por parte de la UCA en donde se nos indica que podemos realizar la primera parte de la inclusión en SICOP directamente como AMIEI, y solo en caso de que sea estrictamente necesario podríamos solicitar acompañamiento de la UCA. Se procederá a incluir esta compra pero se le dará prioridad a Radiocomunicaciones.\n\n',	'\n',	'GIT-DMI',	'CCSS-0146',	'Sustitución de Calderas',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Grecia',	'Grecia',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0146'),
('Pasivo',	'CCSS-0490',	'Instalación de Sistema Generación Eléctrica de Respaldo Hospital de San Ramon',	'Finalizado',	'5/8/20 10:14',	'Plataforma Servicios DAI',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Andrés Antonio Gutiérrez Mata',	'Disminuir las consecuencias negativas que puedan afectar los equipos y servicios del Hospital por falta de fluido eléctrico. ',	'Suministro de una nueva planta eléctrica de 350 kW con su respectiva Transferencia Automática, para sustituir la existente, lo anterior debido a que la misma no satisface la demanda actual del Hospital ya que su capacidad es menor a las cargas que se generan en el centro de salud.',	'0,00',	'0,00',	' ₡113.159.058,48 ',	'Incluye el primer año de mantenimiento',	'SEM;#1',	'2017LA-000002-3107',	'Propace Ingeniería S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'8/2/18',	'22/2/19',	'Según conversaciones con el contratista, las actividades pendientes se realizaron en la visita de mantenimiento del mes de marzo. El día 12 Mayo se recibe documentacion de dicha visita siendo la misma correcta para el Hospital de San Ramón.\nQueda pendiente el trámite de factura de la cuarta visita del primer año de mantenimiento.',	NULL,	'GIT-DMI',	'CCSS-0490',	'Generadores Eléctricos',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'San Ramón',	'San Ramón',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0490'),
('Pasivo',	'CCSS-0492',	'Sustitución de Sistema Generación Eléctrica Hospital Nacional de Niños',	'Finalizado',	'5/8/20 10:14',	'Plataforma Servicios DAI',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Andrés Antonio Gutiérrez Mata',	'Contar con una alternativa secundaria que suministre electricidad a las cargas críticas del centro de salud cuando falle el fluido eléctrico local y la fuente principal no entre en funcionamiento por alguna deficiencia que se pueda presentar.',	'Suministro de una nueva planta eléctrica de 350 kW, para sustituir la existente (redundancia de la planta eléctrica principal), lo anterior debido a que la misma no satisface la demanda actual del ramal crítico del Hospital ya que su capacidad es menor a las cargas que se generan en el centro de salud.',	'0,00',	'0,00',	' ₡58.603.792,38 ',	'Se incluye el primer año de mantenimiento',	'SEM;#1',	'2017LA-000002-3107',	'Propace Ingeniería S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'8/2/18',	'13/12/18',	'Según conversaciones con el contratista, las actividades pendientes se realizaron en la visita de mantenimiento del mes de marzo. El día 12 Mayo se recibe documentacion de dicha visita pero es necesario solicitar una aclaración previo a ser aprobado.\nQueda pendiente el trámite de factura de la cuarta visita del primer año de mantenimiento.\n',	NULL,	'GIT-DMI',	'CCSS-0492',	'Generadores Eléctricos',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0492'),
('Eliminado',	'CCSS-0128',	'V Fase Rayos X',	'Contratación',	'4/11/21 15:57',	'Plataforma Servicios DAI',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Fabián Cervantes Jiménez',	'- Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución\n\n- Entregar a los Hospitales: San Juan de Dios, México, Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, CENARE, Dr. Max Peralta de Cartago, San Francisco de Asís de Grecia, Dr. Enrique Baltodano Briceño de Liberia y Dr. Tony Facio de Limón, el equipo requerido: Rayos X digital, nuevos, listos para operar y con las condiciones adecuadas de infraestructura para su debida operación.\n\n- Dotar a los hospitales CENARE y San Francisco de Asís de Grecia de un Sistema de Imágenes Médicas para que tengan la capacidad tecnológica de conectarse a REDIMED (Red Institucional de Imágenes Médicas).\n\n- Efectuar la capacitación necesaria para la operación y mantenimiento de los nuevos equipos, a los funcionarios del servicio de Radiología de los Hospitales.\n\n- Brindar el control y seguimiento del mantenimiento preventivo a los nuevos equipos Rayos X digitales, durante el período de garantía de funcionamiento.',	'Adquisición de diez equipos de rayos X para estudios convencionales simples y de fluoroscopía, garantía de funcionamiento por dos años, capacitación y contrato de mantenimiento: Dos de los equipos se comprarán con un sistema de imágenes médicas el cual debe incluir todo lo necesario para su correcto y normal funcionamiento.',	'265,45',	'265,45',	' ₡2.010.000.000,00 ',	'El proyecto se declaró Infructuoso y dicha declaratoria quedó en firme por parte de la Contaloría General de la República por lo que el presupuesto de esta compra se transfirió apl proyecto de la 6ta etapa, así como los equipos',	'PFRON;#2',	'2018LN-000002-3110',	NULL,	'Equipamiento',	61,	'Contratación (Equip)',	84.48,	'Licitación adjudicada (Equip)',	NULL,	NULL,	'La Contraloría General de la República emitió la resolución R-DCA-00617-2021 con la cual mantiene el acto de infructuoso sobre el concurso y rechaza de plano el recurso de ELEINMSA. Con lo cual ya se está procediendo a la inclusión de los 10 equipos de esta etapa en el proyecto CCSS-0698 conocido como 6ta etapa de Rayos X.\n\nPor tal razón el proyecto CCSS-0128 no va a presentar más avances ya que el mismo muere con la firmeza del acto.',	'No hay riesgos en este proyecto',	'GIT-DEI',	'CCSS-0128',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0128'),
('Activo',	'CCSS-0188',	'III Fase Autoclaves',	'Contratación',	'14/2/22 19:01',	'Erick Villegas de la O',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Erick Villegas de la O',	'Asignar a los Centros Médicos beneficiarios del proyecto de esterilizadores idoneos, para que el desarrollo de sus actividades cotidianas sean segun las normas establecidas en cuanto a seguridad para el usuario, asi como manejar la calidad del servicio que brindan los Centros Médicos a los usuarios de los diferentes servicios, en cuanto a la eficiencia en la entrega de material esterilizado. ',	'Consiste en la sustitucion de 17 esterilizadores. El mismo contempla los procesos de estudios previos tecnicos necesarios para la debida sustitucion de los equipos. ',	'0,00',	'0,00',	' ₡1.290.812.732,84 ',	'1.290.812.732,84',	'PFRON;#2',	'2019LN-000001-3110',	'Servicios Electromedicos y de Laboratorio S.A.',	'Equipamiento',	54,	'Contratación (Equip)',	26.88,	'Licitación publicada (Equip)',	NULL,	NULL,	'\nAl día 14/2/22:\n\nSe publicó el cartel, se está a en la fase de visitas al sitio \n\n\n',	'\nRiesgo:  Que los  potenciales proveedores no tenga la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos soliciados ',	'GIT-DEI',	'CCSS-0188',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0188'),
('Pasivo',	'CCSS-0555',	'Arcos en C - I Etapa',	'Finalizado',	'16/3/21 07:46',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Marielos Muñoz Fuentes',	'Asignar a los Centros Medicos beneficiariosdel proyecto Equipos de Rayos X, Arcos en C idoneos de manera que puedan brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna y eficiente. Ademas de contribuir a la disminucion del tiempo de respuesta para realizar los procedimientos con el equipo de Rayos X Arcos en C.',	'El proyecto consiste en la sustitucion de 22 (veintidos) Equipos de Rayos X, tipo Arco en C. El mismo contempla los procesos de trabajo previos e incluye todos los estudios tecnicos para la debida sustitucion de los Arcos en C.',	NULL,	NULL,	' ₡824.000.000,00 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2015LN-000001-3110',	'Elvatron S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'1/7/16',	'28/7/16',	'Finalizada garantia de funcionamiento de dos años',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-0555',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0555'),
('Pasivo',	'CCSS-0102',	'IV Fase Rayos X',	'Finalizado',	'5/8/20 10:14',	'Plataforma Servicios DAI',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Marielos Muñoz Fuentes',	'Asignar a los siguientes centros médicos: Hospital de San Carlos, Hospital de Turrialba, Hospital Nacional de Niños, Centro del Cáncer Gástrico.- Hospital Max Peralta, Hospital México, Hospital Tony Facio-Limón, Área de Salud Puerto Viejo-Sarapiquí, Área de Salud San Rafael de Puntarenas y la Clínica Dr. Clorito Picado, de equipos de rayos X nuevos para que ofrezcan más y mejores servicios de atención a los usuarios que requieren de la especialidad.',	'El proyecto consiste en la reposición de diez (10) equipos de rayos X, el mismo contempla los procesos de estudios previos, incluyen todos los estudios técnicos necesarios para la debida sustitución de los equipos de rayos X. En vista que el proyecto se refiere a la adquisición de equipos de rayos X se definirá la utilización de los rayos X. ',	NULL,	'286,00',	' ₡2.061.902.792,00 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2015LN-000002-3110 “EQUIPOS DE RAYOS X IV ETAPA”',	'Multiservicios Electromedicos S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'2/3/17',	'30/11/17',	'Proyecto esta finalizando etapa de garantia de funcionamiento(dos años a partir de las recepciones definitivas.',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-0102',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0102'),
('Pasivo',	'CCSS-0538',	'Equipos Emisiones Otoacústicas',	'Finalizado',	'16/3/21 10:43',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'José Andrés Acuña Marín',	'Adquisición de 49 incluye instalación, garantía de mantenimiento preventivo y  correctivo según se requiera, calibración, capacitación en la operación, en el mantenimiento del equipo. emisiones Otoacusticas,potenciales evocados automatizados,potenciales evocados auditivos otocusticos, impedanciometro,refuerzo visual,estaciones de trabajo de audiologia, analizador y verificador de audifonos ',	'Dotar del equipamiento médico necesario para implementar el Programa Nacional de Detección e Intervención Temprana de la Sordera, mediante los procedimientos de tamizaje, examen y evaluación auditiva, con el fin de detectar la población afectada por la hipoacusia neurosensorial e intervenir oportunamente con un diagnóstico y tratamiento certero.',	NULL,	NULL,	' ₡418.297.600,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	'LICTACIÓN PÚBLICA N° 2014LN-000001-3110',	'LABORATORIOS J.R. SÁNCHEZ S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'29/8/16',	'14/11/16',	'proyecto finalizado desde 2016',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-0538',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0538'),
('Activo',	'CCSS-0114',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Alajuela Oeste',	'Diseño',	'11/2/22 08:26',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Alajuela Oeste, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'10.000,00',	NULL,	' ₡8.900.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	26,	'Diseño (ILLM)',	33.3,	'10% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)',	'31/7/19',	NULL,	'El Consorcio Castellón-Abarca trabaja en el desarrollo del segundo entregable del anteproyecto.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0114',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Alajuela',	'Alajuela',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0114'),
('Activo',	'CCSS-0132',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Cartago',	'Terreno',	'11/2/22 08:53',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Cartago, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional; Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	NULL,	NULL,	' ₡9.800.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	17,	'Terreno (ILLM)',	40,	'40% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'26/2/20',	NULL,	'Se están realizando las gestiones de donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Cartago.\nSe analizó una propuesta de zonificación presentada por la UAP, se realizarón indicaciones y se trabaja en la adecuación de la propuesta.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0132',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Oriental',	'Cartago',	'Cartago',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0132'),
('Activo',	'CCSS-0196',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Ciudad Quesada',	'Terreno',	'11/2/22 09:00',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Ciudad Quesada, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	NULL,	NULL,	' ₡9.815.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001.',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	18,	'Terreno (ILLM)',	60,	'60% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'26/2/20',	NULL,	'Se publicó la segunda fase del concurso de compra de terreno.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0196',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Quesada',	'San Carlos',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0196'),
('Activo',	'CCSS-0200',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Carrillo',	'Diseño',	'11/2/22 09:01',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Carrillo, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'19.600,00',	NULL,	' ₡8.500.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001.',	NULL,	'Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano',	27,	'Diseño (A+ILLM)',	87.5,	'Documento de especificaciones técnicas  (A+ILLM)',	'8/8/19',	NULL,	'La fecha de apertura de ofertas del ADCEM #3  está programada para el 28 de febrero del 2022.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0200',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Filadelfia',	'Carrillo',	'Guanacaste',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0200'),
('Activo',	'CCSS-0484',	'Centro de Almacenamiento y Distribución CCSS',	'Terreno',	'11/2/22 09:02',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades de infraestructura y equipamiento existentes en el Laboratorio de Productos Farmacéuticos, Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos y Área de Almacenamiento y Distribución, mediante la construcción de un Centro de Logística ubicado en un punto estratégico del país, el cual albergaría estas tres unidades de manera tal que garantizaría a su vez obtener beneficios varios como  reducción costos de logística y arrendamiento, aumento de líneas de produción, actualización tecnológica, optimización de procesos, entre otros.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de un Centro de Logística conformado por las unidades de Laboratorio de Productos Farmacéuticos, Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos y Área de Almacenamiento y Distribución. Las mismas estarán ubicadas en un mismo terreno compartiendo algunos servicios de soporte pero a su vez independientes en sus procesos operativos. \n\nEsta contratación abarca la adquisición de terreno, elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	NULL,	NULL,	' ₡72.445.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	NULL,	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	16,	'Terreno (ILLM)',	20,	'20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'1/7/20',	NULL,	'Se cuenta con el avaluó de finca Coronado y se trabaja en una propuesta preliminar para la definir el alcance y dimensionamiento del CLog para presentar al Comité Ejecutivo.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0484',	'Administrativos y Logísticos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Francisco de Dos Ríos',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0484'),
('Activo',	'CCSS-0503',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Bagaces',	'Diseño',	'11/2/22 09:03',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Bagaces, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sede de Área de Salud Tipo 1. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'10.000,00',	NULL,	' ₡8.500.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	22,	'Diseño (ILLM)',	11.1,	'40% Estudios Preliminares  (ILLM)',	'31/7/19',	NULL,	'El terreno propiedad de la CCSS aún tiene pendiente la Disponibilidad de Agua Potable por parte del AyA, el problema es el contenido de arsénico en el Agua. El 9 de noviembre del presente año se visitó y presentó el proyecto ante el Concejo Municipal y se contó con la presencia de Funcionarios del AyA, se espera que para mayo del año 2022 se culmine un proyecto que vendría a solucionar los problemas de agua potable a la comunidad, lo que permitiría al AyA otorgar la Disponibilidad de Agua Potable para el proyecto. Se está a la espera que el AyA otorgue la Disponibilidad de Agua Potable para continuar el trámite ante Setena.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0503',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Bagaces',	'Bagaces',	'Guanacaste',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0503'),
('Activo',	'CCSS-0090',	'Sucursal de Desamparados',	'Diseño',	'12/1/22 14:54',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Sucursal de Desamparados, mediante la construcción de un edificio que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde un buen servicio a los usuarios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sucursal de Desamparados. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n',	'1.235,00',	NULL,	' ₡967.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	21,	'Diseño (ILLM)',	5.55,	'20% Estudios Preliminares  (ILLM)',	'1/7/20',	NULL,	'Se está en desarrollo del cartel para la contratación de los servicios de anteproyecto por Roles.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0090',	'Sucursales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Desamparados',	'Desamparados',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0090'),
('Activo',	'CCSS-0070',	'Sucursal de Liberia',	'Terreno',	'11/2/22 10:08',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Robert Sánchez Acuña',	'Javier Alexánder Rojas Jiménez',	'Solventar las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Sucursal de Liberia, mediante la construcción de un edificio que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde un buen servicio a los usuarios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.',	'A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario, se espera obtener la construcción de una nueva Sucursal de Liberia. \n\nEsta contratación abarca la elaboración de Programa Funcional, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento.\n\n',	'1.235,00',	NULL,	' ₡967.000.000,00 ',	'Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.',	'SEM;#1',	'Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	16,	'Terreno (ILLM)',	20,	'20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'1/7/20',	NULL,	'Se están realizando estudios técnicos requeridos para establecer la viabilidad del nuevo terreno ofrecido por la Municipalidad de Liberia para la construcción de la Sedes de Área de Salud, Sucursal y Dirección Regional de Sucursales.',	'Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTC',	'GIT-UTC',	'CCSS-0070',	'Sucursales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Liberia',	'Liberia',	'Guanacaste',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0070'),
('Activo',	'CCSS-0205',	'Ampliación, Remodelación y Equipamiento Servicio de Emergencias Hospital San Francisco de Asís, Grecia',	'Banco de Iniciativas',	'16/2/22 10:00',	'Roy Delgado Chacón',	'Alexánder Vega Romero',	'Roy Delgado Chacón',	'Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital de Grecia, mediante la ampliación-remodelación de la Infraestructura Existente y la adquisición del Equipo Médico Requerido.  ',	'El Proyecto consiste en un mejoramiento integral del servicio de Emergencias y de los servicios complementarios que permitan un desahogo de la Infraestructura actual  del Hospital y garanticen el funcionamiento y el reacomodo de otros servicios considerados críticos, siendo que este  fortalecimiento se basará en lo establecido en el documento “ Proyecto de Fortalecimiento de los servicios de salud del Hospital San Francisco de Asís Grecia, elaborado por el Área Soporte Estratégico de Servicios de Salud dependencia de la Dirección de Proyección de Servicios de salud emitido en octubre de 2017” (DPSSS-0470-10-17).\nEs importante indicar que existen diversas órdenes sanitarias del Ministerio de Salud que deben ser atendidas mediante el fortalecimiento de la Planta Física del Nosocomio. \nLa mejora en la oferta de servicios se enfoca en el fortalecimiento de los servicios y especialidades actuales del Hospital y en la incorporación de otras especialidades requeridas para satisfacer la necesidad de la población estimada. \nEn cuanto a los servicios y especialidades médicas según el estudio referido se fortalecerían (Medicina General-Emergencias-Gastroenterología y Psiquiatría-Ortopedia-Otorrinolaringología) y se implementaría o incorporaría (Medicina Familiar y Comunitaria).\nEn cuanto a los Servicios de apoyo según el estudio referido se fortalecería (Radiología-Anestesia-Enfermería-Laboratorio Clínico-Farmacia-Nutrición-Psicología-Trabajo Social) y se implementaría o incorporaría (Optometría y Audiometría). \nPara desarrollar el proyecto de momento se cuenta únicamente con los terrenos actuales del Hospital. \n\nLa Gerencia Médica solicitó que se hiciera una Propuesta de Intervención al Hospital de Grecia Integral. Esta se ha enviado a Gerencia Médica para análisis e incorporación de la misma al Banco de Iniciativas.  Una vez se cuente con el aval y los estudios de Oferta y Demanda de los Servicios Involucrados, la DAI podrá continuar con el desarrollo del Programa Funcional para posteriormente se pueda generar la Contratación del Diseño -Construcción y Equipamiento para Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital San Francisco de Asís de Grecia, para  así la Institución pueda  atender la demanda proyectada indicada en el estudio refI',	'20.856,40',	NULL,	' ₡7.000.000.000,00 ',	'El costo según portafolio de Proyectos de Inversión en Infraestructura y Tecnología 2019-2023 es de: 7.000.000.000,00 millones de colones',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	2.4,	'Banco de Iniciativas (ILLM)',	80,	'80% Análisis de Iniciativas  (ILLM)',	'10/11/17',	NULL,	'ACCIONES ENERO  2022\n\n-	En este mes se confecciona un nuevo cronograma para el proyecto, el área de planificación DAI, proporciona los tiempos asociados al proceso de planificación. \n-	De la revisión de los insumos primarios del proyecto por parte de planificación se ha identificado los componentes de la oferta, no obstante existen consultas que se deben realizar a la Gerencia Médica mediante Taller de trabajo, o posteriormente mediante nota de aclaración si es requerido.  \n\nAVANCE A REPORTAR  \n•	De acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad se continúa haciendo la revisión de los insumos primarios y Estudio de Oferta y Demanda, se mantiene 80 % Análisis de Iniciativas.  \n\n\n',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0205',	'Hospitales Periféricos',	'Infraestructura',	'Hospital San Francisco de Asís (GRECIA)',	NULL,	'Grecia',	'Grecia',	'Alajuela',	'10.072111',	'-84.315828',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0205'),
('Activo',	'CCSS-0442',	'Construcción de Sede de Visita Periódica de El Águila de Pejibaye',	'Ejecución',	'17/1/22 14:43',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Josué Ureña Trigueros',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Construcción de Sede de Visita Periodica. Mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios de la Casa de Visita Periódica de El Águila de Pejibaye, y comunidades aledañas, mediante el mejoramiento de las condiciones de operación. Dotar de infraestructura adecuada para la población adscrita a la CVP de El Águila de Pejibaye, que garantice una atención general en la salud de todas las personas, de calidad y calidez.  Brindar confort y seguridad a los usuarios y funcionarios durante toda la jornada laboral. Además de garantizar un lugar adecuado para el resguardo de los activos institucionales, herramientas de gran importancia para el desempeño de las funciones y la atención que brinda la CCSS. ',	'Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados y aire acondicionado tipo mini-split. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendio e, intrusión.',	'507,00',	'121,00',	' ₡197.777.826,28 ',	'Valor por m2 de construcción de 1,634,527.489917355',	'SEM;#1',	'2021LA-000003-2760',	'Constructora Sáenz Vargas HSV S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	82.5,	'Ejecución (ILLM)',	59.16,	'55% Construcción y Equipamiento   (ILLM)',	NULL,	NULL,	'El proyecto se encuentra con un avance del 55% de avance, actualmente se trabaja en la canalizacion de voz y datos, afinado de repellos, construccion del centro de acopio,terminacion de la cubierta de techos y elementos de evacuacion de aguas pluviales.',	NULL,	'DR. Brunca',	'CCSS-0442',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Pejibaye',	'Pérez Zeledón',	'San José',	'9.121156',	'-83.526050',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0442'),
('Activo',	'CCSS-0312',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Tipo 3 San Vito',	'Contratación',	'17/1/22 13:54',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Josué Ureña Trigueros',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Construir el edificio que integre a tres EBAIS con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la iniciativa de salud Mesoamérica (ISM), entre otras. Horario 7am a 4pm de lunes a jueves, viernes de 7am a 3pm',	'EBAIS Tipo 3. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.',	'5.944,97',	'930,00',	' ₡1.253.335.615,29 ',	'Monto por metro cuadrado 1,347,672.70 colones',	'SEM;#1',	'2019LN-000006-2799',	'Constructora Sáenz Vargas HSV S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	50,	'Contratación (ILLM)',	88.32,	'50% Formalización del Contrato   (ILLM)',	NULL,	NULL,	'El contrato se encuentra en revision por parte de la Contraloria General de la Republica.',	NULL,	'DR. Brunca',	'CCSS-0312',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais San Vito Centro (COTO BRUS)',	NULL,	'San Vito',	'Coto Brus',	'Puntarenas',	'8.813405',	'-82.966683',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0312'),
('Activo',	'CCSS-0423',	'Construcción de EBAIS de Potrero Grande',	'Terreno',	'17/1/22 14:26',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Josué Ureña Trigueros',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Construir el edificio que integre al EBAIS tipo 1 con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la iniciativa de salud Mesoamérica (ISM), entre otras. Horario 7am a 4pm de lunes a jueves, viernes de 7am a 3pm.',	'EBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.',	'0,00',	'390,00',	' ₡550.000.000,00 ',	'Monto asignado para este proyecto (se debe de realizar una actualizacion de ese monto)',	'SEM;#1',	'n/a',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	17,	'Terreno (ILLM)',	40,	'40% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'El terreno actual no cumple con las medidas mínimas..\nLa comunidad cuenta con una opcion de compra de un terreno cerca de la localidad de Potrero Grande, se realizo una visita al lote por parte de la ARIM Brunca, se determino que el lote propuesto cuenta con las condiciones adecuadas para poder llevara a cabo la construccion.',	NULL,	'DR. Brunca',	'CCSS-0423',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Potrero Grande (BUENOS AIRES)',	NULL,	'Potrero Grande',	'Buenos Aires',	'Puntarenas',	'9.016495',	'-83.174393',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0423'),
('Activo',	'CCSS-0310',	'Construcción de EBAIS La Piñera',	'Terreno',	'17/1/22 14:27',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Josué Ureña Trigueros',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Construir el edificio que integre al EBAIS tipo 1 con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la iniciativa de salud Mesoamérica (ISM), entre otras. Horario 7am a 4pm de lunes a jueves, viernes de 7am a 3pm.',	'EBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.',	'0,00',	'390,00',	' ₡450.000.000,00 ',	'Monto asignado para este proyecto (se debe de realizar una actualizacion de ese monto).',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	16,	'Terreno (ILLM)',	20,	'20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'El terreno esta en proceso de traspaso a la CCSS, pero enfrenda varios atrasos notariales',	NULL,	'DR. Brunca',	'CCSS-0310',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais La Piñera (BUENOS AIRES)',	NULL,	'Buenos Aires',	'Buenos Aires',	'Puntarenas',	'9.155243',	'-83.332710',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0310'),
('Activo',	'CCSS-0424',	'Construcción de EBAIS La Cuesta',	'Terreno',	'11/1/22 09:52',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Josué Ureña Trigueros',	'Marlon Josue Barboza Arguedas',	'Construir el edificio que integre al EBAIS tipo 1 con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la iniciativa de salud Mesoamérica (ISM), entre otras. Horario 7am a 4pm de lunes a jueves, viernes de 7am a 3pm.',	'EBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.',	'0,00',	'390,00',	' ₡450.000.000,00 ',	'Monto asignado para este proyecto (se debe de realizar una actualizacion de ese monto)',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	16,	'Terreno (ILLM)',	20,	'20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Se esta en la busqueda de terreno, se analizan opciones.',	NULL,	'DR. Brunca',	'CCSS-0424',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais La Cuesta (CORREDORES)',	NULL,	'La Cuesta',	'Corredores',	'Puntarenas',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0424'),
('Activo',	'CCSS-0341',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 2 Pacto del Jocote, Área de Salud Alajuela Oeste',	'Diseño',	'10/2/22 14:11',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Roxana Usaga Carrasquilla',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Dotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 2 Pacto del Jocote del Área de Salud Alajuela Oeste.',	'Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.',	'2.120,00',	'437,18',	' ₡705.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	44,	'Diseño (IDI)',	79.92,	'90% Elaboración de planos constructivos (IDI)',	NULL,	NULL,	'Continúa en proceso la actividad de elaboración del diseño y planos constructivos civiles-estructurales.\nTrámite de actualización de alineamiento vial y disponibilidad desfogue pluvial en la Municipalidad de Alajuela.',	'OP-05 Inadecuada gestión de la planificación.\nFI-02 Inadecuada gestión del presupuesto.\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores.\nCA-02 Falta de proveedores.\nSS-04 Accidente y/o enfermedad laboral.\nEX-04 Desastres naturales.\nOP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable.\nLE-02 Usuario no presente la documentación requerida.',	'DR. Central Norte',	'CCSS-0341',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Pacto Jocote (ALAJUELA OESTE)',	NULL,	'San José',	'Alajuela',	'Alajuela',	'10.001008237014481',	'-84.2414124734032',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0341'),
('Activo',	'CCSS-0340',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 Tuetal Norte, Área de Salud Alajuela Oeste',	'Diseño',	'10/2/22 14:13',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Erick Alfredo Castro Bartels',	'Jaime Garita González',	'Dotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 1 Tuetal Norte del Área de Salud Alajuela Oeste.',	'Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.',	'1.000,04',	'405,42',	' ₡500.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	50,	'Diseño (IDI)',	100,	'Proyecto con permisos (IDI)',	NULL,	NULL,	'Se cuenta con todos los permisos de construcción APC-CFIA y permiso de gestión ambiental municipal (viabilidad ambiental).',	'OP-05 Inadecuada gestión de la planificación.\nFI-02 Inadecuada gestión del presupuesto.\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores.\nCA-02 Falta de proveedores.\nSS-04 Accidente y/o enfermedad laboral.\nEX-04 Desastres naturales.\nOP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable.\nLE-02 Usuario no presente la documentación requerida.',	'DR. Central Norte',	'CCSS-0340',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Tambor',	'Alajuela',	'Alajuela',	'10.033339042708636',	'-84.23276820816484',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0340'),
('Activo',	'CCSS-0380',	'\"Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Tipo 1 Santa Cruz, Turrialba\"',	'Diseño',	'14/2/22 09:51',	'Gerardo Enrique Orozco Masís',	'Verni Manuel Vega Vargas',	'Gerardo Enrique Orozco Masís',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Tipo 1 Santa Cruz, Turrialba',	'El EBAIS de Santa Cruz, cuenta con los siguientes ambientes, de acuerdo a la solicitud del Area de Salud de Turrialba - Jimenez mediante el Plan funcional.\n\n•	Recepción (“Plataforma de Servicios”) \n•	Archivo Clínico \n•	Sala de Espera \n•	Procedimientos de Enfermería: \n	Preconsulta \n	Inyectables \n	Vacunación \n	Curaciones Sépticas \n	Curaciones Asépticas \n	Cirugía Menor \n	Inhaloterapia \n	Observación de Pacientes \n	Lavado y Esterilizado de Material \n•	Consultorio Médico \n•	Consultorio Enfermera Obstetra \n•	Consultorio de Odontología \n•	Farmacia \n•	Cubículo Multiuso \n•	Recepción de pacientes con las muestras de heces y orina \n•	Cubículos para toma de muestras \n•	Cuarto de comunicaciones y UPS \n•	Cubículo Atención Primaria \n•	Aula Multiuso \n•	Bodega \n•	Cuarto de Aseo \n•	Eliminación de Residuos \n•	Garaje \n•	Estacionamiento Silla de Ruedas y Camillas \n•	Comedor \n•	Servicios Sanitarios para público \n•	Servicios Sanitarios para personal \n•	Obras complementarias\n',	'1.060,00',	'520,21',	' ₡940.000.000,00 ',	'Montos preliminares, lo cual se deberán de ajustar una vez finalizados los planos constructivos.\nEl monto estimado solo corresponde a las áreas civil, arquitectónico, salud ocupacional, electromecánico y equipamiento médico. \nAdicional el monto se deberá ',	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	50,	'Diseño (IDI)',	100,	'Proyecto con permisos (IDI)',	'5/8/19',	'31/3/23',	'Personal asignado para el proyecto en fase de diseño y ejecución.\nArquitecto Sebastián Rivera Domian.\nIngeniero electromecánico Alejandro Vargas Cascante.\nIngeniero Civil. Gerardo Orozco Masis.\nIngeniero en salud ocupacional. Edward Siles Araya.\nIngeniera electro médico. Mario Alonso Segura Martínez\nDibujante Ana María Flores Muñoz.\nSe hace del conocimiento a la dirección médica y administración del Area de Salud de Turrialba el día 25 de agosto del 2020 mediante oficio DRIPSSCS-ING-0429-20 que el proyecto cuenta con los permisos referentes a :\n•	Ministerio de Salud.\n•	Cuerpo de Bomberos.\n•	Oficina Patrimonio Cultural.\n•	Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.\nDejando claro a excepción del permiso de SETENA, esto que se requirieron en su momento de otras contrataciones para cumplir con los requisitos establecidos a SETENA.\nEn cuanto al tramite de SETENA ya se cuenta con todos los requisitos solicitados a excepción del pago del estudio, razón por la cual el Ing. Randall Chaves Solís asesor de la ARIM en temas de gestión ambiental solicita mediante correo electrónico el día 12 de marzo del 2021 a la jefatura de la ARIM la comunicación al Area de Salud de Turrialba, posterior el 15 de marzo del 2021 se hace del conocimiento al Lic. Luis Diego Sánchez Tortós.\nPosterior al comunicado al Area de Salud se realizan ciertas consultas en relación con el pago y se esta a la espera de obtener la cancelación para el inicio del trámite ante el SETENA. \nUna vez se cuente con el permiso de viabilidad ambiental se deberá de continuar con la viabilidad de estudio de transformadores realizado entre el Ingeniero electromecánico Alejandro Vargas Cascante y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para facilitar el transformador, el cual no se puede iniciar sin contar con el estudio de viabilidad ambiental emitido por SETENA.\nUna vez cumplido este requisito por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se finalizan las especificaciones técnicas en el apartado eléctrico.\n',	'Se trabaja con la recopilacion de requisitos para tramite ante SETENA.',	'DR. Central Sur',	'CCSS-0380',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Santa Cruz (TURRIALBA-JIM├ëNEZ)',	NULL,	'Santa Cruz',	'Turrialba',	'Cartago',	'9.96632633244873',	'-83.731083302364',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0380'),
('Activo',	'CCSS-0420',	'\"Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Tipo 2 Cot, Oreamuno\"',	'Diseño',	'14/2/22 09:52',	'Gerardo Enrique Orozco Masís',	'Verni Manuel Vega Vargas',	'Gerardo Enrique Orozco Masís',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Tipo 2 Cot, Oreamuno.',	'El EBASI de Cot, contar con los siguientes ambientes, de acuerdo a la solicitud del Area de Salud de Oreamuno mediante el Plan funcional.\n\n•	Recepción (“Plataforma de Servicios”) \n•	Archivo Clínico \n•	Sala de Espera \n•	Procedimientos de Enfermería: \n	Preconsulta \n	Inyectables \n	Vacunación \n	Curaciones Sépticas \n	Curaciones Asépticas \n	Cirugía Menor \n	Inhaloterapia \n	Observación de Pacientes \n	Lavado y Esterilizado de Material \n•	Consultorio Médico \n•	Consultorio Enfermera Obstetra \n•	Consultorio de Odontología \n•	Farmacia \n•	Cubículo Multiuso \n•	Recepción de pacientes con las muestras de heces y orina \n•	Cubículos para toma de muestras \n•	Cuarto de comunicaciones y UPS \n•	Cubículo Atención Primaria \n•	Aula Multiuso \n•	Bodega \n•	Cuarto de Aseo \n•	Eliminación de Residuos \n•	Garaje \n•	Estacionamiento Silla de Ruedas y Camillas \n•	Comedor \n•	Servicios Sanitarios para público \n•	Servicios Sanitarios para personal \n•	Obras complementarias\n',	'4.001,05',	'793,00',	' ₡1.440.000.000,00 ',	'Montos preliminares, lo cual se deberan de ajustar una vez finalizados los planos constructivos.',	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	40,	'Diseño (IDI)',	66.6,	'50% Elaboración de planos constructivos (IDI)',	'1/2/21',	'31/12/24',	'Se realiza presentacion del anteproyecto al consejo tecnico del Area de salud de Oreamuno el dia 4 de mayo del 2021, compuesto por coordinadoradores de areas, donde dieron la aval a la propuesta realizada por el Arq. Sebastian Rivera Domian.\n',	'No hay riesgos asociados.',	'DR. Central Sur',	'CCSS-0420',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Cot',	'Oreamuno',	'Cartago',	'9.891358096259356',	'-83.87107257352905',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0420'),
('Activo',	'CCSS-0475',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Tipo 1 Los Sitios, Moravia',	'Diseño',	'10/12/21 08:31',	'Gerardo Enrique Orozco Masís',	'Verni Manuel Vega Vargas',	'Gerardo Enrique Orozco Masís',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Tipo 1 Los Sitios, Moravia.',	'El EBAIS de Los Sitios, contara con los siguientes ambientes, de acuerdo a las necesidades del Area de Salud de Moravia mediante el Plan funcional.\n\n•	Recepción (“Plataforma de Servicios”) \n•	Archivo Clínico \n•	Sala de Espera \n•	Procedimientos de Enfermería: \n	Preconsulta \n	Inyectables \n	Vacunación \n	Curaciones Sépticas \n	Curaciones Asépticas \n	Cirugía Menor \n	Inhaloterapia \n	Observación de Pacientes \n	Lavado y Esterilizado de Material \n•	Consultorio Médico \n•	Consultorio Enfermera Obstetra \n•	Consultorio de Odontología \n•	Farmacia \n•	Cubículo Multiuso \n•	Recepción de pacientes con las muestras de heces y orina \n•	Cubículos para toma de muestras \n•	Cuarto de comunicaciones y UPS \n•	Cubículo Atención Primaria \n•	Aula Multiuso \n•	Bodega \n•	Cuarto de Aseo \n•	Eliminación de Residuos \n•	Garaje \n•	Estacionamiento Silla de Ruedas y Camillas \n•	Comedor \n•	Servicios Sanitarios para público \n•	Servicios Sanitarios para personal \n•	Obras complementarias\n',	'1.959,00',	'363,00',	' ₡604.000.000,00 ',	'Montos preliminares, lo cual se deberán de ajustar una vez finalizados los planos constructivos.',	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	21,	'Diseño (IDI)',	3.33,	'20% Estudios Preliminares (IDI)',	'27/11/20',	'31/12/24',	'Personal asignado para el proyecto en fase de diseño y ejecución.\nArquitecto Sebastián Rivera Domian.\nIngeniero electromecánico Alejandro Vargas Cascante.\nIngeniero Civil. Gerardo Orozco Masis.\nIngeniero en salud ocupacional. Edward Siles Araya.\nIngeniera electro médico. Juliana Valenciano Murillo.\nDibujante Ana María Flores Muñoz.\nSe solicita al Area de Salud de Moravia mediante oficio GM-DRSS-DRIPSSCS-DM-ING-0787-20 del 27 de noviembre de 2020 los requerimientos básicos para contar con información para el inicio del proyecto, tales: \n•	Plano catastrado.\n•	Uso de suelo conforme a construcción de centro de salud.\n•	Disponibilidad de servicios públicos (agua y electricidad).\n•	certificación de la propiedad donde se indique el propietario del terreno.\n•	Dirección exacta del terreno.\n\nDejando claro que el Area de Salud de Moravia no a aportado lo solicitado en oficio.\n\nAdicional se le hicieron los recordatorios a través de la Bach Gina Rojas Herrera y a la fecha no hay respuesta de la información.\n',	'Dado que estamos en la fase de estudios preliminares se requiere contar con la documentacion del terreno para el inicio del estudio geotécnico de mecánica de suelos y levantamiento arquitectónico, civil y electromecánico.\n',	'DR. Central Sur',	'CCSS-0475',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Los Sitios (MORAVIA)',	NULL,	'La Trinidad',	'Moravia',	'San José',	'9.978441423052889',	'-84.04301073119913',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0475'),
('Activo',	'CCSS-0534',	'Remodelación Laboratorio Sede del Área de Salud El Guarco',	'Ejecución',	'14/2/22 09:54',	'Gerardo Enrique Orozco Masís',	'Verni Manuel Vega Vargas',	'Gerardo Enrique Orozco Masís',	'El propósito de esta licitación es contratar una empresa constructora para que ejecute la construcción total para la Remodelación y Ampliación del Servicio de Laboratorio como sus obras complementarias en la sede del Area de Salud de El Guarco, de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de este cartel. ',	'Comprende la construcción nueva y remodelación de una sección existente en la sede de Area, como sus obras exteriores, donde se incluye: obra civil, arquitectura, obra exterior, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, aire acondicionado, instalación de voz y datos e instalaciones especiales.\n\nSuministro, instalación, pruebas y puestas en operación de equipo requerido para este proyecto según las especificaciones técnicas.\n\nMantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía de funcionamiento del equipamiento. ',	'6.336,73',	'178,87',	' ₡264.839.069,35 ',	'El monto indicado no corresponde al equipamiento medico.',	NULL,	'2021LA-000001-0001102392 ',	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	69,	'Ejecución (IDI)',	10.67,	'10% Construcción y Equipamiento  (IDI)',	'23/7/20',	'23/3/22',	'Personal asignado para el proyecto en fase de diseño y ejecución.\nArquitecto Sebastián Rivera Domian.\nIngeniero electromecánico Alejandro Vargas Cascante.\nIngeniero Civil. Gerardo Orozco Masis.\nIngeniero en salud ocupacional. Edward Siles Araya.\nDibujante Ana María Flores Muñoz.\nSe hace traslado a la jefatura a.i. del Area Regional de ingeniería y Mantenimiento (ARIM) de la Dirección Regional Central Sur Ing. Verni Vega Vargas mediante oficio GM-DRSS-DRIPSSCS-DM-ING-180-21 del 29 de marzo de 2021. Donde se adjunta:\n•	Planos constructivos sellados por el CFIA. Consta de 66 láminas correspondientes a las áreas: Arquitectónica, Civil, Electromecánico y Salud Ocupacional.\n•	Especificaciones técnicas constructivas. Consta de 276 páginas.\n•	Cuadro costo del proyecto. Consta 1 hoja.\n\nEsto con el fin que el Area de Salud del Guarco inicie con el procedimiento de la contratación administrativa.\n',	'El  Area de Salud del Guarco se encuentra en elaboracion de especificaciones del cartel tecnico en conjunto con apoyo del Area Regional de Ingenieria y Mantenimiento. ',	'DR. Central Sur',	'CCSS-0534',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	'Área De Salud El Guarco (EL GUARCO)',	NULL,	'El Tejar',	'El Guarco',	'Cartago',	'9.852934869552222',	'-83.94752146003471',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0534'),
('Activo',	'CCSS-0441',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Tipo 1 La Costa, Carrillo',	'Ejecución',	'27/1/22 08:47',	'Manuel Fonseca Quesada',	'Randall Alberto Torres Núñez',	'Manuel Fonseca Quesada',	'Proveer a las comunidades de Barrio San Martín, Coco centro, Playa Panama, Playa Hermosa, Barrio Chorrera, Barrio Aurora, Barrio Precario de un centro de salud que cumpla con los estandares de calidad espacial para a atencion integral. ',	'Actualmente el inmueble numero de plano G-79965-92 cuenta con una edificacion que fue construida a principios de los años 90. La misma ya cumplio con su cometido y actualmente presenta gran hacinamiento aparte de tener zonas oscuras en pasillos y demas. Se pretende construir una sede que tenga condiciones espaciales idoneas y que además aproveche la luz naural para iluminar pasillos y demás. Por otra parte se pretende conservar la vejetación presente en el inmueble  ',	'2.028,00',	'409,00',	' ₡338.277.000,00 ',	'Monto adjudicado, el alcance no incluye equipamiento sino unicamente construccion y mobiliario. ',	'SEM;#1',	'2017LA-000005-2599',	'Constructora Madriz y Solis S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	93.3,	'Ejecución (IDI)',	89.24,	'91% Construcción y Equipamiento  (IDI)',	'15/6/20',	'30/4/21',	'La obra ha tenido varios contratiempos por lo que se registrn tres prorrogas y se estima que existira una cuarta, pues actualmente estan haciendo trabajos en la calle frontal de la edificación lo que repercute en las tareas de obras perimetrales y desfogue de aguas pluviales y en general incomoda el proyecto. ',	'El proyecto no esta avanzando según lo esperado. Pese a todas las advertencias el contratista muestra falta de liquidez para enfrentar el saldo actual del proyecto que pese a ser bajo (8.59%). Es inevitable entrar en resolución contractual dentro de poco tiempo (03 de marzo) ',	'DR. Chorotega',	'CCSS-0441',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais La Costa (CARRILLO)',	NULL,	'Sardinal',	'Carrillo',	'Guanacaste',	'10.550534180773065',	'-85.69350441734221',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0441'),
('Activo',	'CCSS-0426',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Tipo 1 Guadalupe, Liberia\n',	'Ejecución',	'27/1/22 09:13',	'Manuel Fonseca Quesada',	'Randall Alberto Torres Núñez',	'Manuel Fonseca Quesada',	'Dotar a la comunidad del sector Guadalupe de Liberia de una Sede de EBÁIS que cumpla con los estándares de salud adecuados, para una atención integral oportuna y de calidad de los usuarios.\n\nPlano catastro: G-1796787-2015',	'En el lote donde estuvo la sede de EBÁIS misma que se incendió en el 2009. Se plantea el proyecto de construir un EBÁIS en el terreno ya legalizado. Mismo que tenga los requerimiento legales y de seguridad para cumplir ante un siniestro. ',	'772,00',	'396,00',	' ₡312.280.000,00 ',	'Ya fue adjudicado ',	'SEM;#1',	'2017LA-000005-2599',	'Constructora Madriz y Solis S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	95.7,	'Ejecución (IDI)',	97,	'99% Construcción y Equipamiento  (IDI)',	'15/6/20',	'30/4/21',	'El proyecto ha tenido varias prórrogas producto del invierno y de trabajar con las vicisitudes de la pandemia. Para ser exactos se han formulado tres prórrogas.',	'El proyecto cuenta con mas de noventa días de atraso. Pese a esto se conversó en múltiples ocasiones indicando que pese a que los particulares que le estan sucediendo no son sujetos a prorroga y entiende que sera afectado con una clausula penal. El es anuente a entregar el proyecto proponiendole a la inspección el 16 de julio como fecha ultima para este particular. \nLa administración es conciente que esta vía es mas espedita y menos desgastante para contar con el bien en menor plazo.\nSe tuvo problemas para formalizar el servicio de agua pero como el tema es interinstitucional se hizo un acto razonado para utilizar el inmueble desde el pasado 24 de noviembre 2022 mediante oficio ARQ-ARIM-DRIPSSCH-077-2021.',	'DR. Chorotega',	'CCSS-0426',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Guadalupe (LIBERIA)',	NULL,	'Curubandé',	'Liberia',	'Guanacaste',	'10.658529335728064',	'-85.46924419970594',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0426'),
('Activo',	'CCSS-0500',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede\nEBAIS Barrio Unión, Cañas\n',	'Ejecución',	'18/10/21 09:29',	'Manuel Fonseca Quesada',	'Randall Alberto Torres Núñez',	'Manuel Fonseca Quesada',	'Dotar a la comunidad de Barrio Unión de Cañas de una infraestructura que cuente con las condiciones de seguridad y espacio requeridos para la atencion médica. Para dicha construccion se hará uso de inmueble propiedad de la institución en la zona número de plano catastro G-618052-2000 ',	'En un terreno a nombre de la institución que segun estudios de suelo tiene material arcilloso expansivo hacer las previsiones técnicas para construir una edificacion segura, resistente y que cumpla con las condiciones de espacio minimas para brindar la atención medica de calidad \n\nLa comunidad de Barrio Unión cuenta con 4685 habitantes',	'1.002,00',	'437,00',	' ₡569.120.757,00 ',	'Monto adjudicado en contrato 005-2020',	'SEM;#1',	'2020LA-000005-2555',	'Compañía Constructora  Ingesur, S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	98,	'Ejecución (IDI)',	100,	'Recepción definitiva  (IDI)',	'23/11/20',	'23/7/21',	'Proyecto culminado a satisfacción ',	NULL,	'DR. Chorotega',	'CCSS-0500',	'EBAIS',	'Infraestructura',	'Ebais Barrio Unión (CAÑAS)',	NULL,	'Cañas',	'Cañas',	'Guanacaste',	'10.428398736226505',	'-85.10237440308049',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0500'),
('Activo',	'CCSS-0469-2',	'Proyecto Paliativo Sistema de Aire Acondicionado Hospital Tony Facio de Limón.',	'Contratación',	'22/2/22 07:57',	'José Francisco Calderón Varela',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'José Francisco Calderón Varela',	'El objetivo de este proyecto es el de brindar una solución  de forma paliativa a las deficiencias que presenta el sistema de climatización de centro médico.',	'El presente proyecto paliativo nace de la solicitud de solución inmediata planteada por el Hospital Tony Facio Castro en el oficio HTFC-DAF-488-2021, en el cual se describe la urgencia de dar solución a las deficiencias del sistema de climatización actual, con el fin de evitar una interrupción en el servicio de quirófanos, por una eventual falla de los equipos de aire acondicionado que presentan un alto grado de deterioro. No se omite mencionar que dicha solicitud también fue planteada por UNDECA a la GIT en reunión efectuada para analizar el tema en cuestión. Es por esto por lo que posteriormente mediante oficio GIT-1354-2021, es aprobada la solución mencionada en el primer punto de este apartado para su implementación.',	'38.000,00',	'2.666,00',	' ₡481.100.225,22 ',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	52.5,	'Contratación (Equip)',	19.2,	'80% Elaboración del Cartel de Contratación  (Equip)',	'13/12/22',	'18/3/24',	'El proyecto se encuentra a tiempo  respecto al cronograma y las metas planteadas.\n\nSe recibió las observaciones por parte de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías mediante oficio GIT-0077-2022, con fecha de 18 de enero de 2022. Se realizó la revisión de estas observacioens en conjunto con la jefatura del área los días 24 y 25 de enero del año en curso.\nPosteriormente se realizan las revisiones pertinentes con la Unidad de Contratación Administrativa de la Dirección de Mantenimiento Institucional el día 31 de Enero de 2022.\nSe realizan los ajustes a la documentación, según lo conversado en las revisiones anteriomente mencionadas y se incluye la contratación en el Sistema de Compras Públicas (SICOP) el día 14 de Febrero de 2022.',	NULL,	'GIT-DMI',	'CCSS-0469-2',	'Aire Acondicionado',	'Equipo Industrial',	'Hospital Tony Facio Castro (LIMÓN)',	NULL,	'Limón',	'Limón',	'Limón',	'9.999894541511319',	'-83.02602056013129',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0469-2'),
('Pasivo',	'CCSS-0826',	'Proyecto Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva (FIV)',	'Finalizado',	'14/10/20 09:45',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Alexander Binns Chacón',	'Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento, por dos años, de la Nueva Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad y Nuevo Centro de Acopio del Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva.',	'El proyecto consiste en el “Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento, por dos años, de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva”, el cual  se desarrollará en terreno ubicado al costado oeste del actual Hospital de la Mujer Dr. Adolfo Carit Eva.\n\nEn el edificio, se brindará servicio por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social en el tema de Fertilidad asistida (fertilización in vitro), los servicio serán de tipo consulta así como el procedimiento invasivo a la pareja, además del procedimiento que conlleva la formación del embrión y el tratamiento de gametos, esto en el laboratorio.  El área del proyecto es de 1759.5m².\n\nAdemás, incluye la construcción del Nuevo Centro de Acopio del Hospitalde las Mujeres, cuya área es de 340.75m².\n\nLa suma total de las áreas del proyecto es de 2100.25 m².',	'6.170,00',	'2.100,25',	' ₡4.978.841.669,40 ',	NULL,	'SEM;#1',	'2017CD-000001-4402',	'Constructora Gonzalo Delgado S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'18/7/17',	'17/5/19',	'El 17 de mayo de 2019, se realizó la recepción definitiva y entrega a la Unidad Usuaria del proyecto. \n\nActualmente, se está ejecutando el renglón N°4: Mantenimiento. \n',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0826',	'Hospitales Especializados',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	'9.923975',	'-84.082031',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0826'),
('Pasivo',	'CCSS-0610-1',	'III Etapa Equipos de Mamografía (A.S. de Coronado)',	'Finalizado',	'4/8/20 21:54',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'José Miguel Paniagua Artavia',	'Sustituir e instalar un equipo de mamografía en el Área de Salud Coronado, como parte de la estrategia de fortalecimiento de la Red Oncológica.\n\n',	'Consiste en la sustitución e instalación de un equipo de mamografía en el Área de Salud Coronado, a través de un contratista que se encargue de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos del equipo, así como el mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado y UPS.',	'0,00',	'15,00',	' ₡205.557.592,00 ',	'Renglón Diseño $7 055,82\nRenglón Ejecución	$117 596,96\nRenglón Equipamiento $214 943,44\n\n',	'PFRON;#2',	'2017LN-000001-4402 ',	'Siemens Healthcare Diagnostics S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'9/7/18',	'29/11/18',	'EJECUCIÓN FINALIZADA Y ENTREGADA A LA UNIDAD USUARIA',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0610-1',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'San Isidro',	'Vázquez de Coronado',	'San José',	'9.970283',	'-84.016415',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-1'),
('Pasivo',	'CCSS-0829',	'Construcción Sede de Área de Salud San Isidro de Heredia',	'Finalizado',	'8/1/21 09:32',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'José Miguel Paniagua Artavia',	'Realizar la construcción de la Sede de Área de Salud de San Isidro de Heredia.',	'La Sede de Área de Salud de San Isidro, corresponde a un Área de Salud Tipo 1, y contará con los siguientes servicios:\n• Medicina General (EBAIS)\n• Nutrición\n• Medicina Especializada\n• Farmacia\n• Odontología general\n• Trabajo Social\n• Enfermería\n• Psicología\n• Educación en Salud\n• Salud Ocupacional\n• Laboratorio Clínico\n• REDES\n• Dirección\n• Administración\n• CGI\n• Gestión de Bienes y Servicios\n• Servicios Generales\n• Redes\n• Mantenimiento\n\nLa adquisición de la infraestructura se realiza mediante la Contratación a precalificados 2017PR-000002-4402, Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de las Sedes de Área de Salud de San Isidro de Heredia y Santa Bárbara de Heredia. Esta contratación considera dos renglones y el Renglón No 1 corresponde al “Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de la Sede de Área de Salud de San Isidro de Heredia”, desglosado de la siguiente forma:\n-	Ítem 1.1. Diseño\n-	Ítem 1.2. Construcción\n-	Ítem 1.3. Equipamiento\n-	Ítem 1.4. Preparación puesta en marcha\n-	Ítem 1.5. Mantenimiento',	'17.200,00',	'4.855,00',	' ₡8.270.000.000,00 ',	'Monto adjudicado: $14 508 000,00 (catorce millones quinientos ocho mil dólares estadounidenses con cero centavos)',	'SEM;#1',	'2017PR-000002-4402',	'EDICA LTDA',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'26/7/19',	'30/11/20',	'Continúa pendiente la Recepción Definitiva de la obra hasta que DTIC realice la aceptación final de lo ajustes de sistemas y la aprobación por parte de Bomberos de la atención del informe de observaciones. Se aclara que son temas que no afectan el funcionamiento del centro médico.',	'Riesgos identificados:\n1. Falta de financiamiento por parte de la CCSS\n2. Descoordinación entre Gerencias, DAI- usuario\n3. Conflictos de intereses (sindicatos, unidad usuaria)\n4. Cambios o injerencia política\n5. Amenazas naturales\n6. Vicios ocultos\n7. Descuido en la seguridad ocupacional\n8. Solvencia económica del contratista\n9. Desabastecimiento de materiales\n10. Huelgas\n11. Emergencia nacional COVID-19: Se ha presentado el atraso de materiales y equipos especificos producidos en China, se está dando seguimiento a la posible afectación. Afectación a la salud de trabajadores.',	'GIT-DAI',	'CCSS-0829',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Isidro',	'San Isidro',	'Heredia',	'10.003921',	'-84.066438',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0829'),
('Pasivo',	'CCSS-0686',	'Readecuación del Servicio de Cardiología del Hosp. Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia',	'Finalizado',	'11/4/21 22:34',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Alexander Binns Chacón',	'Lograr un eficiente dimensionamiento de los espacios disponibles, condiciones ambientales, estructurales y de accesibilidad adecuadas para el tratamiento de los pacientes, buscando también mejorar la asepsia del entorno, con lo cual se pueda asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable al uso de estas áreas.\n\nLa ejecución del proyecto de remodelación de este servicio permitirá ampliar la capacidad instalada, mejorar y aumentar significativamente la producción y prestación de los servicios en salud, orientada a la disminución de las listas de espera actuales.\n\nPermitirá adicionalmente, que las instalaciones cumplan con los requerimientos establecidos por parte del Ministerio de Salud para este tipo de establecimientos, igualmente se estará acatando la normativa aplicable en materia de Infecciones Intrahospitalarias, Seguridad Ocupacional, Sistemas Contra Incendios y Accesibilidad.',	'Consta de la remodelación y mejora de los espacios internos, rampas, accesos, pasillos, cielos, señalización, confort térmico, instalaciones electromecánicas, distribución arquitectónica, sistema estructural del edificio, instalación de acabados y materiales que vayan en armonía con los requerimientos de Patrimonio y su entorno de valor histórico, además de la mencionada reubicación del Servicio de Neurocirugía, al mismo tiempo que permita integrar todo esto con los sistemas electromecánicos, flujos de personal y pacientes, traslado de materiales e insumos, con el nuevo edifico de Torre Este.\n',	'24.644,25',	'565,00',	' ₡1.602.667.770,75 ',	'El monto se obtiene según tabla de pagos de la empresa Estructuras S.A.\nPara la conversión del monto en dólares a colones, se utiliza el tipo de cambio del día de la firma del contrato. La fecha fue el 25 de octubre de 2018.\n',	'SEM;#1;#PFRON;#2',	'2015LN-000002-4402',	'Estructuras S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'27/4/20',	'18/1/21',	'El 18 de enero de 2021, se firmó el acta de recepción definitiva. El número de acta es GIT-DAI-0170-2021. \n\nEl servicio fue entregado a la unidad usuaria. ',	'En caso de que algun trabajador de la empresa se vea afectado por covid, se requiere por protocolo cambiar a la cuadrilla completa que haya estado en contacto con el colaborador.\n\nEsto ocaciona un atraso en el proceso de labores, ya que se tiene que poner una cuadrilla nueva y la curva de  aprendizaje empezaria de cero.',	'GIT-DAI',	'CCSS-0686',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Carmen',	'San José',	'San José',	'9.936945',	'-84.069425',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0686'),
('Pasivo',	'CCSS-0688',	'Readecuación Servicio de Medicina Nuclear Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia',	'Finalizado',	'4/8/20 21:21',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Alexander Binns Chacón',	'El objetivo consiste en realizar los diseños necesarios, elaborar las Especificaciones Técnicas, y gestionar los visados, permisos, patentes y otros, requeridos para posteriormente llevar a cabo la construcción, equipamiento y mantenimiento de los trabajos necesarios para la readecuación del edificio histórico. Dichas obras consideran a los servicios de Medicina Nuclear, Cardiología y el traslado del servicio de Neurocirugía a Torre Norte.\nCon lo anterior se busca lograr un eficiente dimensionamiento de los espacios disponibles, condiciones ambientales, estructurales y de accesibilidad adecuadas para el tratamiento de los pacientes, buscando también mejorar la asepsia del entorno, con lo cual se pueda asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable al uso de estas áreas',	'Consta de la remodelación y mejora de los espacios internos, rampas, accesos, pasillos, cielos, señalización, confort térmico, instalaciones electromecánicas, distribución arquitectónica, sistema estructural del edificio, instalación de acabados y materiales que vayan en armonía con los requerimientos de Patrimonio y su entorno de valor histórico, además de la mencionada reubicación del Servicio de Neurocirugía, al mismo tiempo que permita integrar todo esto con los sistemas electromecánicos, flujos de personal y pacientes, traslado de materiales e insumos, con el nuevo edifico de Torre Este, con el propósito de dar cumplimiento a la Orden Sanitaria CMU-OS-259-2014, y la instrucción emitida por la GIT en el oficio GIT-45732-2015 del 16 de julio de 2015, a menos de 6 meses que terminara el plazo contractual de la etapa 1 de Torre Este.\n\nEl Servicio de Medicina Nuclear va a contar con los siguientes espacios:\nÁrea de Preparación\nÁrea de Inyectables\nAlmacenamiento de insumos\nControl de calidad\nJefatura, oficina de reporte y cubículo de radio farmacia\nRecepcion\nSala de estudios especiales\n',	'24.644,25',	'448,00',	' ₡927.655.166,96 ',	'El monto se obtiene según tabla de pagos de la empresa Estructuras S.A.\nPara la conversión del monto en dólares a colones, se utiliza el tipo de cambio del día de la firma del contrato. La fecha fue el 25 de octubre de 2018.\n',	'PFRON;#2',	'2015LN-000002-4402',	'Estructuras S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'12/11/18',	'7/10/19',	'El pasado lunes 7 de octubre, se realizó la recepción definitiva y entrega a la Unidad Usuaria. ',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0688',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Carmen',	'San José',	'San José',	'9.936945',	'-84.069425',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0688'),
('Pasivo',	'CCSS-0690',	'Angio-Tac Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia',	'Finalizado',	'6/11/20 15:24',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Luis Orias Marchena',	'Ampliar la capacidad instalada del centro médico por medio del suministro e instalación de un equipo Angio-TC, y sustitución de equipo de Rayos X en el servicio de emergencias, así como adecuación del espacio físico, para atender pacientes con padecimientos cardiovasculares y neurológicos y que permita la integración y lectura de imágenes en la nueva Torre Este.',	'Abarca el diseño que comprende una revisión de las condiciones existentes dentro del inmueble, que se relacionen o que eventualmente puedan afectar al buen desempeño del servicio, y garantizar que se cumplan los requerimientos para el funcionamiento, especificados por el fabricante del equipo (estado de instalaciones eléctricas, aire acondicionado, etc.).\n\nTambién la readecuación de un espacio ya existente en el primer piso del Edificio de Emergencias (Torre Sur), y el desarrollo del alcance definido por medio de los planos de diseño. Por último, el suministro e instalación de un equipo Angio-TC, así como la sustitución de un equipo de Rayos X y sistema de archivado digital de imágenes médicas (PACS).\n',	'24.644,25',	'200,00',	' ₡1.885.000.073,19 ',	'El monto se obtiene según tabla de pagos de la empresa Estructuras S.A.\nPara la conversión del monto en dólares a colones, se utiliza el tipo de cambio del día de la firma del contrato. La fecha fue el 25 de octubre de 2018.\n',	'PFRON;#2;#SEM;#1',	'2015LN-000002-4402',	'Estructuras S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'11/11/19',	'8/7/20',	'Se logra hacer la entrega del proyecto el miercoles 8 de julio con la indicacion de que, por la situacion covid, las fronteras permanecen cerradas y, hasta abrir las mismas, se pueden terminar de brindar los cursos especializados segun consta en nota HCG.TE-2576-2020.\n\ncon esto se cumple con la solicitud del Hospital en nota HDRACG-RX-0291-2020',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0690',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Carmen',	'San José',	'San José',	'9.936945',	'-84.069425',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0690'),
('Activo',	'CCSS-0609-1',	'Reposición Tomógrafos Hospitales Nacionales \n(Hospital México)',	'Ejecución',	'18/2/22 15:04',	'Luis Orias Marchena',	'Alexánder Vega Romero',	'Luis Orias Marchena',	'Adquisición e Implementación de Equipos de Tomografía para los Hospitales Nacionales San Juan de Dios, México y Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.',	'La nueva ubicación del proyecto se encuentra frente a Nóminas, entre la salida a Emergencias y la entrada al Servicio de Radioterapia, del Hospital México.\n\nSe planea la demolición del paso cubierto de concreto existente, este tiene instalado en su nivel superior vías tuberías y elementos electromecánicos que forman parte de la red de conexiones de todo el Hospital.\n\nEl proyecto de Tomografía tendrá los siguientes componentes:\n\nPiso 1: \n\n- 2 Salas de Estudio\n- 2 Cuartos de Control\n- 2 Servicio Sanitario para pacientes acorde con la Normativa 7600\n- 1 Vestidor para pacientes acorde con la Normativa 7600\n- 1 Área de Preparación de Pacientes\n- 1 Sala de Espera\n- 1 Sala de Espera para Camillas con pacientes preparados\n- 2 Servicio Sanitario para personal\n- 1 Área de Estar del personal – Guardias\n- 1 bloque de escaleras para accesar al piso 2\n- 1 Área de Acopio de desechos\n- 1 Área de almacenaje de Ropa Sucia\n- 1 Cuarto de Aseo\n- 1 Bodega de Insumos\n-1 Bodega de Ropa limpia\n\nPiso 2:\n\n- 1 Cuarto Mecánico\n- 1 Cuarto de UPS para los Tomógrafos\n- 1 Cuarto de Potencia\n- 1 Cuarto de Telecomunicaciones\n- 1 Cuarto de Proveedores\n- 1 Cuarto de UPS para los racks\n- 1 Cuarto de Cuarentena\n',	'0,00',	'1.076,00',	' ₡3.761.855.279,50 ',	'Monto adjudicado   ',	'PFRON;#2',	'Licitación Nacional N°2018LN-000002-4402',	'Elvatron S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	90,	'Ejecución (ILLM)',	80.91,	'80% Construcción y Equipamiento   (ILLM)',	'25/5/20',	'31/5/22',	'Se autoriza prorroga al plazo de ejecucion del item 3, Construccion y Equipamiento hasta el 15 de marzo de 2022\n\nSe colocan pisos de terrazo y se procede a iniciar el pulido inicial en los recintos.\nse colocan acabados epoxicos en recintos septicos y asepticos\nse empieza a colocar elementos en la fachada costado oeste\nse trabaja en pulido de piso del pasillo techado costado este\nRejillas pluviales colocadas en el perimetro del edificio\nSe trabaja en la parte de acabados de la sala del TAC de 128 cortes\n',	'-Atrasos en las obras por dificultades en la negociación entre las partes involucradas a lo interno de las Unidades Usuarias. \n-Atrasos por una duración extensa en el trámite de visado de planos constructivos. \n-Variaciones en el alcance original, por mejoras tecnológicas o solicitudes superiores. \n-Cambio en la priorización de los proyectos. \n-Afectaciones por la pandemia Covid-19, a nivel de contagios y en las cadenas internacionales de suministros. \n\n \n \n\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0609-1',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	'9.951881',	'-84.114626',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0609-1'),
('Pasivo',	'CCSS-0823',	'Ampliación del Servicio de Mantenimiento del Hospital San Rafael de Alajuela',	'Finalizado',	'9/10/20 17:07',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'Con la ampliación del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento, se contará con un área que permita mejorar los talleres y otros espacios de trabajo y que cumplan con las recomendaciones de la Dirección de Mantenimiento Institucional para estos servicios.',	'Consiste en desarrollar el diseño de los planos constructivos y especificaciones técnicas de obras exteriores, diseño estructural, arquitectónico y electromecánico de acuerdo con el anteproyecto y los términos de referencia que se entregan, así como el trámite ante las instancias correspondientes para obtener los requisitos y los permisos de construcción.  Con base en lo desarrollado en el diseño, el Contratista deberá suministrar los materiales y construir las instalaciones. La construcción de la infraestructura para ampliar las instalaciones del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital San Rafael de Alajuela.',	'81.386,87',	'628,00',	' ₡541.212.115,00 ',	'Colones\nIncluye un monto por 24512115,1 por uso de previsión del 5.00%',	'SEM;#1',	'2018LA-000001-4402',	'Construcciones Astorga S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'4/11/18',	'28/8/20',	'El pasado 28 de agosto de 2020, se llevó a cabo la Recepción Definitiva del proyecto conforme a los términos del cartel de licitación; esta fue dicumentada mediante oficio GIT-DAI-2833-2020, el cual se encuentra dentro del expediente de contratación en su versión digital.\nAdicionalmente, mediante oficio GIT-DAI-2832-2020 de ese mismi día, se realizó la entrega de toda la infraestructura a la autoridades del Hospital San Rafael de Alajuela.\nCon esto se da por finalizado el proyecto.\n',	'No hay.',	'GIT-DAI',	'CCSS-0823',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Rafael',	'Alajuela',	'Alajuela',	'10.007979',	'-84.210915',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0823'),
('Activo',	'CCSS-0841',	'Remodelación (Readecuación) Sucursal de Limón',	'Ejecución',	'15/2/22 20:07',	'Pablo Steven Calvo Jiménez',	'Alexánder Vega Romero',	'Pablo Steven Calvo Jiménez',	'Contratar una empresa constructora con experiencia demostrada, para que ejecute el diseño y construcción de obra civil, arquitectónica, estructural, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones mecánicas e instalaciones eléctricas, equipamiento (industrial), y mantenimiento (infraestructura) del proyecto de la nueva Sucursal de Limón, de acuerdo con los estudios básicos, estudios preliminares, propuesta arquitectónica, el programa funcional, términos de referencia técnicos y demás documentos anexos en este Cartel. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.',	'Consiste en el desarrollo del diseño de los planos constructivos y especificaciones técnicas de obras exteriores, diseño estructural, arquitectónico y electromecánico de acuerdo con el anteproyecto y los términos de referencia de la licitación, así mismo con el trámite ante las instancias correspondientes para obtener los requisitos y los permisos de construcción. Con base en lo desarrollado en el diseño, el Contratista deberá suministrar los materiales y construir las instalaciones.',	'1.055,55',	'1.231,40',	' ₡1.736.287.362,50 ',	'Colones',	'SEM;#1',	'2019LN-000001-4402',	'P y P Construcciones S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	63,	'Ejecución (ILLM)',	8.7,	'90% Elaboración de planos constructivos (ILLM)',	'8/3/21',	'9/12/22',	'En el periodo comprendido se realizaron por parte de la Inspección de la DAI,  las observaciones finales a los productos esperados del ítem de diseño y se solicitó al Contratista la entrega formal de la versión final de los planos constructivos, memorias de cálculo y especificaciones técnicas para realizar la recepción provisional del diseño.\n\nEn cuanto a trámite de visado y permisos de construcción se solicitó al Contratista presentar la propuesta final para la atención de las observaciones realizadas por las Instituciones, y se está a la espera para subsanar lo solicitado mediante la plataforma APC y obtener los permisos requeridos.\n\n',	'FI-02 Inadecuada gestión del presupuesto (subejecucuón presupuestaria)\n\nLos ajustes, observaciones solicitadas por las Instituciones revisoras en el proceso de visado de planos y obtención de permisos, generan el requerimiento de plazos adicionales que ponen en riesgo la ejecución del Proyecto dentro del plazo programado. impactando de esta manera la ejecución programada del presupuesto.',	'GIT-DAI',	'CCSS-0841',	'Sucursales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Limón',	'Limón',	'Limón',	'9.992000',	'-83.027632',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0841'),
('Activo',	'CCSS-0997',	'Remodelación y ampliación del Servicio de Anatomía Patológica Hospital México',	'Ejecución',	'14/2/22 19:26',	'Rafael Araya Mendoza',	'Alexánder Vega Romero',	'Rafael Araya Mendoza',	'Remodelación y Ampliación del Servicio de Anatomía del Hospital México, así como la remodelación de los vestidores ubicados en el ala Sureste del Edificio Principal.\nSe incluye el mantenimiento por 24 meses tanto para infraestructura como equipo. ',	'El Servicio de Anatomía Patológica del Hospital México es el responsable de recibir, procesar e interpretar citologías, frotis, líquidos, biopsias, piezas quirúrgicas y cadáveres. Su función se base en el apoyo diagnóstico, docente y de investigación.\n  \nPor medio de la readecuación planteada para el Servicio, se logrará el cumplimiento de la normativa legal existente en materia de salud ocupacional y riesgos de trabajo, incluyendo las normas de habilitación dictadas por el Poder Ejecutivo, generando condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables. \n\nA nivel de diseño, es importante acotar que el proyecto cuenta con programa funcional avalado por la Gerencia Médica y que la ampliación y remodelación; se realizan dentro del espacio que ocupa actualmente el Servicio de Anatomía Patológica en el Hospital México, contemplando adicionalmente una ampliación en el sector sureste, interviniendo el espacio actual de vestidores de mujeres y ampliándose en el sector donde se ubicaban al día de hoy las oficinas de ASECCSS y UNDECA.\nEl espacio que se intervendrá cuenta con limitantes importantes a considerar por el diseñador como lo son la altura de piso a cielo, la cimentación del Edificio, y estado actual de las instalaciones eléctricas y mecánicas entre otros aspectos, los cuales deberán ser valorados por el oferente de acuerdo con el sitio y la información suministradas.\n\n ',	'89.799,00',	'1.700,00',	' ₡2.615.227.130,00 ',	'Actualizado con base en los montos reflejados en el Contrato C-DAI-0007-2020. ',	'SEM;#1',	'2019PR-000002-4402',	'Constructora Navarro y Avilés S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	66,	'Ejecución (ILLM)',	11.31,	'Permisos y visados obtenidos (ILLM)',	'30/11/20',	'19/10/22',	'\nSe inició la etapa 1 de la construcción durante el mes de febrero 2022, con los trabajos previos y acondicionamiento de las instalaciones del Contratista en sitio.\n\nActualmente se labora en la construcción del edificio de Vestidores y Servicios Sanitarios temporales, correspondientes a la Etapa 1 de la ejecución constructiva.\n\n',	'RH-02 Falta de recurso humano: las afectaciones por el COVID-19 generan menor disponibilidad de recurso humano.\n\nCA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores: la crisis en la cadena de producción y logística, implican un riesgo de incumplimiento.\n\nLE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: por cambios en normativa de acatamiento obligatorio, que generen modificaciones durante la etapa constructiva.',	'GIT-DAI',	'CCSS-0997',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	'9.951934',	'-84.114593',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0997'),
('Activo',	'CCSS-0824',	'Remodelación del Servicio de Neonatología del Hospital San Rafael de Alajuela',	'Diseño',	'14/2/22 11:39',	'Jorge Gómez Duarte',	'Alexánder Vega Romero',	'Jorge Gómez Duarte',	'Diseño, Construcción y Equipamiento para la Remodelación y Ampliación del Servicio de Emergencias, Neonatología y Sala de operaciones del Hospital de Alajuela con la finalidad de mejorar y ampliar las condiciones operativas del nosocomio, en actual hacinamiento.',	'El proyecto consiste en la remodelación de diversos espacios de la infraestructura que actualmente limitan la dinámica de la prestación de servicio que actualmente se brindan en el hospital San Rafael de Alajuela, por lo que se requiere contar con la intervención de varios servicios.\n\nAsí mismo, se plantea mejorar estas condiciones al generar una ampliación a la infraestructura existente del costado este y oeste del servicio de urgencias. \nEsta condición busca paliar las actuales condiciones que el hospital posee en los servicios de urgencias, neonatología, quirófanos, camas de hospitalización intermedios y el reordenamiento de la UCI, lo que permitiría mejorar los procesos que actualmente se cuenta.\n\nEsta intervención se ha de efectuar a lo largo de cuatro niveles existentes y a los cuales se le anexará un área nueva que permita dar holgura espacial, a cada piso de la edificación existente.',	'81.386,87',	'7.000,00',	' ₡14.375.853.922,91 ',	NULL,	'SEM;#1',	'na',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	35,	'Diseño (ILLM)',	83.25,	'Anteproyecto finalizado y aprobado  (ILLM)',	'1/4/22',	'24/2/25',	'Con el insumo entregado de Neonatos (lista de requerimientos), por parte de la unidad usuaria, se continua con el proceso de revisión del componente de equipamiento e identificación de códigos de equipos, para la revisión del plano arquitectónico. \n\nSe cuenta con los siguientes revisados:\n\n•	Primer nivel: Urgencias, farmacia y laboratorio satélites\n•	Segundo nivel: revisión finalizada al servicio de neonatos\n•	Tercer Nivel: Quirófanos\n•	Cuarto nivel: UCI e Intermedios   \n•	Aún en proceso: Trabajo Social, Dirección de Enfermería y capilla (reubicación y listado del componente de equipo)  \n\nDado lo anterior se cuenta con un avance de este proceso del 90%.\n\nSe estará iniciando la elaboración definitiva del CREYE y de las Fichas Técnicas.\n\n',	'Podría suceder que existan cambios en la prioridad de los proyectos provocando re-asignación de recursos y atrasos en el proyecto.\n\nPodría ser que no se cuente con disponibilidad de recursos debido a la demanda de proyectos.\n\nPodría suceder que el alcance del proyecto presente modificaciones ',	'GIT-DAI',	'CCSS-0824',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Rafael',	'Alajuela',	'Alajuela',	'10.007979',	'-84.210915',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0824'),
('Activo',	'CCSS-0887',	'Construcción y Equipamiento del Servicio de Emergencias y Torre Quirúrgica del Hospital San Juan de Dios',	'Diseño',	'14/2/22 18:18',	'Jorge Gómez Duarte',	'Alexánder Vega Romero',	'Jorge Gómez Duarte',	'Dotar a la población adscrita al Hospital San Juan de Dios de una Torre de Emergencias y procedimientos Quirúrgicos para la prestación adecuada de servicios de salud, solventando además el ámbito tecnológico, equipamiento e infraestructura, y permitiendo el fortalecimiento de la Red adscrita al Hospital San Juan de Dios de la Caja Costarricense de Seguro Social.',	'El proyecto consiste en elaborar los insumos requeridos que permitan desarrollar el anteproyecto y el diseño, construcción y mantenimiento de la Torre de Emergencias y Quirúrgica del Hospital San Juan de Dios, la cual se debe desarrollar en la cuadra ubicada al costado sur del Parque de la Merced, antigua cervecería, edificaciones que deberán ser demolidas.\nLa zonificación que se proponga debe generar la ubicación más optima de los servicios a trasladar del actual hospital, permitiendo optimizar la atención  a través de la interrelación de los servicios de la nueva Torre, y según la gestión de los procesos que se llevan a cabo. \nEl proyecto deberá albergar principalmente los servicios de Emergencias, Rayos X Torre Qx, Laboratorio de Emergencias y Banco de Sangre, Admisión Torre Qx, Central de Esterilización (CEYE) Torre qx, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Sala de Operaciones, Recuperación (URPA), Hospitalización Cirugía, Servicio de Ginecoobstetricia, Servicio de Neonatologia, Unidad de Quemados y Farmacia Torre Qx. ',	'6.723,19',	'66.000,00',	' ₡96.000.000.000,00 ',	'segun lo resuelto por la Junta Directiva, en el artículo 9° de la sesión N° 8981, celebrada el 30 de julio de 2018, aprobar el ajuste financiero requerido para cumplir con el alcance original: $166.000.000.00 (569,81 costo cambio dolar del 30-07-2018)',	'SEM;#1',	'na',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	24,	'Diseño (ILLM)',	22.2,	'80% Estudios Preliminares  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Recibido el programa funcional por parte del Área de Planificación y Acreditación de Edificaciones, se efectúa el proceso de Estimación Preliminar de Áreas (EPA) y Estimación Preliminar de Costos (EPC), y es así como mediante oficio GIT-DAI-0118-2022, se remite a la Dirección de la DAI, para que proceda con su envío a la GIT y aval correspondiente.\n\nImportante indicar, que el área del proyecto (EPA), surge de la experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, así como del análisis estadístico de requerimientos históricos de áreas constructivas, y del análisis de cada uno de los servicios definidos en el Programa Funcional del proyecto.\n\nMediante Oficio GIT-DAI-0167-2022, es remitido a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, el EPA y EPC.\n\nDado lo anterior, se debe elaborar una propuesta en el terreno ubicado al costado sur del parque La Merced (Parque Braulio Carrillo), en el edificio anexo del hospital San Juan de Dios (antigua cervecería), que cuenta con un área aproximada de 6723.19 m2.\n\n',	'Podría suceder que existan cambios en la prioridad de los proyectos provocando re-asignación de recursos y atrasos en el proyecto.\nPodría ser que no se cuente con disponibilidad de recursos debido a la demanda de proyectos.\nPodría suceder que el alcance del proyecto presente modificaciones ',	'GIT-DAI',	'CCSS-0887',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	'9.933997',	'-84.085680',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0887'),
('Suspendido',	'CCSS-0845',	'Construcción y equipamiento Servicio de Urgencias Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño',	'Estudios de Preinversión',	'11/11/21 10:04',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Roy Delgado Chacón',	'El Servicio de Emergencias Hospital de Liberia, inició sus operaciones en el año 1988. En el año 2006 se realizó una remodelación en el servicio, pero no hubo aumento en la capacidad de atención.  Con el pasar de los años, la demanda ha aumentado, no así la capacidad instalada del servicio, provocando readecuación de algunos de los espacios, que incide negativamente en el flujo adecuado de los pacientes en el servicio, hacinamiento en todas las áreas del servicio, contraflujos de materiales, insumos, ropa limpia, medicamentos, ropa sucia alimentos, entre otros y la atención no segura por parte del personal de salud.\n\nActualmente, en el Servicio de Emergencias, se resaltan debilidades significativas ante el déficit de capacidad de atención a usuarios y la colapsada planta física, que regula la norma de Habilitación del Ministerio de Salud vigente, lo que implica que a nivel de infraestructura no cumple con las condiciones necesarias y seguras para bridar la atención de los usuarios y la realización de las actividades a los funcionarios del servicio.  \n',	'El proyecto consistiría en mejorar la planta física y equipo médico del Servicio de Emergencias.  Para esto se requiere contar con el Estudio de Demanda -Oferta actualizado.',	'55.644,85',	NULL,	' ₡3.000.000.000,00 ',	'El monto indicado es el que está vigente en portafolio de proyectos ',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	8,	'Estudios de Preinversión (ILLM)',	50,	'50% Elaboración de estudios de Preinversión  (ILLM)',	'28/9/17',	NULL,	'•	El 16 de diciembre de 2020, se recibe copia del oficio GIT-1812-2020, mediante el cual el Ingeniero Jorge Granados (Gerente de Infraestructura) solicita a la Unidad Técnica Contraparte del Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR, que una vez se concluya con la Etapa de adquisición del terreno para la Sede de Área de Liberia, se remita el cronograma a la Gerencia Médica a fin de que esta pueda programar el desarrollo de estudios para el proyecto de Construcción y Equipamiento del Servicio de Emergencias del Hospital de Liberia.  De esta manera se continúa a la espera de pronunciamiento de la Unidad Técnica Contraparte Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR y de la Gerencia Médica.\n\nAvance a Reportar \n\n•El avance que se reportará para este mes en un 50% en Estudios de Preinversión. Lo anterior ya que se requiere del Estudio de Oferta y Demanda, para posteriormente poder seguir con las fases correspondientes al Proceso de Diseño a cargo de la DAI.  Permanece este estado y a la espera de respuesta por parte de la Unidad Técnica de Fideicomiso y la Gerencia Médica. Permanece el Estado. Este proyecto está en análisis para traslado a Banco de Iniciativas.  ',	'OP-05 Inadecuada gestión de la planificación: Se puede presentar el riesgo de que la información del Estudio de Oferta Demanda no contenga la totalidad de los elementos requeridos. 					\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0845',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Liberia',	'Liberia',	'Guanacaste',	'10.638402',	'-85.431456',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0845'),
('Pasivo',	'CCSS-0822',	'Ampliación Consulta Externa Hospital San Rafael de Alajuela',	'Finalizado',	'4/8/20 23:32',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Sofía Cháves Zúñiga',	'Construir un área de consulta externa en el segundo piso del Hospital de Alajuela\nSuministrar equipo médico y tecnológico necesario para la atención del usuario. ',	'Consiste en la construcción de un área de consulta externa  sobre el entrepiso de concreto existente en el segundo piso del Hospital de Alajuela. La obra posee un área de 270m2, que incluye 10 consultorios médicos, ampliar y remodelar el área de recepción, agregar servicio sanitario para discapacitados, instalación de rociadores, aire acondicionado, sistema de potencia, iluminación e interconexión a sistemas del centro hospitalario, suministro de mobiliario básico, y cerramiento durante la etapa constructiva. Además se incluye dentro del alcance tanto el suministro como la instalación, pruebas de funcionamiento o de calidad de los materiales, cursos de operación y mantenimiento detallados en especificaciones técnicas.\nForma parte del alcance, el suministro e instalación de equipo médico, también se incluye pruebas de funcionamiento, cursos de operación y mantenimiento, así como el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y mobiliario médico. \nTambién se incorpora la compra e instalación de equipo tecnológico, compuesto por computadoras, impresoras, entre otros.\n',	'81.386,87',	'270,00',	' ₡334.209.863,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	'2016LA-000008-4402',	'Vidalco S.A',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'23/1/17',	'6/9/17',	'La construcción del proyecto fue recibida en 2017. El inmueble se encuentra en funcionamiento ',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0822',	'Hospitales Regionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'San Rafael',	'Alajuela',	'Alajuela',	'10.007979',	'-84.210915',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0822'),
('Pasivo',	'CCSS-0825',	'Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, Pérez Zeledón',	'Finalizado',	'4/8/20 23:33',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'José Miguel Paniagua Artavia',	'Consiste en la realización del diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales, incluye planos constructivos, especificaciones técnicas y trámites ante instituciones, además la construcción y equipamiento del sistema de tratamiento, obras de conexión y desfogue, y la operación y mantenimiento por dos años del sistema de tratamiento de aguas residuales del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla de Pérez Zeledón.',	'1 – Diseño 	\nComprende el desarrollo de planos constructivos, especificaciones técnicas electromecánicas y estructurales, memorias de cálculo, permisos, trámites y estudios requeridos para el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla de acuerdo a los términos de referencia establecidos para este concurso. Además de la obtención de los visados de planos, ante las instancias requeridas, así como de los permisos de construcción necesarios.\n\n2 - Construcción\nComprende la construcción de la obra civil, así como de la construcción, instalación de equipos electromecánicos, puesta en marcha y capacitaciones de los sistemas electromecánicos, incluidos en los planos constructivos y especificaciones técnicas.\n•	Comprende la ejecución de los trabajos para la conexión al sistema de tratamiento de las redes de aguas negras del Hospital y la desconexión del alcantarillado sanitario del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, según los términos de referencia y sus anexos.\nComprende la ejecución de los trabajos para la canalización del desfogue al río Quebradas.\n\n3 – Operación y mantenimiento	\nComprende la realización por dos años de la operación de la planta de tratamiento velando por el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 26042-S-MINAE “Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales” y demás normativa aplicable. Además de la realización de las rutinas de mantenimiento correctivo para el adecuado funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales.\n\n',	'36.742,87',	'150,00',	' ₡126.983.335,08 ',	'Renglón N°1. Diseño	$23.000,00\nRenglón N°2. Construcción	$199.050,00\nRenglón N°3. Operación y mantenimiento	$96.000,00\n\n',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'21/8/17',	'29/1/18',	'Datos generales\n•	Contratación: Licitación Abreviada 2016LA-000015-4402\n•	Adjudicatario: Durman Esquivel S.A.\n•	Ubicación: San José, Pérez Zeledón, San Isidro de El General, costado sur Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla.\n•	Población beneficiada: 306.268 hab.\n\nMontos y plazos de ejecución\n\nRenglón N°1. Diseño, monto $23.000,00, plazo 6 semanas\nRenglón N°2. Construcción, monto $199.050,00, plazo 23 semanas\nRenglón N°3. Operación y mantenimiento, plazo $96.000,00, 2 años\n\nMonto total: $318.050,00	\n',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0825',	'Tratamiento de Aguas Residuales',	'Ingeniería Ambiental ',	NULL,	NULL,	'San Isidro de El General',	'Pérez Zeledón',	'San José',	'9.367608',	'-83.703206',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0825'),
('Pasivo',	'CCSS-0840',	'Diseño y construcción de obra para solucionar problemas de inestabilidad de taludes en terrenos del Hospital William Allen Taylor, Turrialba',	'Finalizado',	'4/8/20 23:35',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Rohanny Vindas Umaña',	'Dar solución a los problemas de deslizamiento en los taludes que se ubican en los linderos norte, sur y este del Hospital, producidos por cortes y movimientos  de tierras sin ningún control técnico, efectuados por  los propietarios de predios vecinos y a una serie de temporadas de lluvia que saturan el suelo aumentando la presión  sobre el suelo en el terreno del Hospital',	'Diseño y construcción de una pantalla de pilotes anclada en los taludes de los linderos norte, sur y este del Hospital William Allen de Turrialba.  \nLa pantalla consiste de micropilotes de 15 cm de diámetro reforzados con barras autoperforantes de acero, perforados a cada 50 cm centro a centro a lo largo del talud. Los micropilotes se unirán en sus cabezas por medio de una viga de reparto de concreto reforzado, para la distribución uniforme de las cargas.\nPara garantizar el equilibrio de la pantalla, la viga de reparto será anclada utilizando anclajes de 11,5 cm de diámetro con barras autoperforantes de acero, espaciados cada 1,50 m en sentido horizontal centro a centro y con un ángulo de inclinación variable entre 30° o 45°.\nLas barras autoperforantes para los micropilotes serán de 12 m de longitud  así como los anclajes. \nIgualmente se propone un sistema para la evacuación y desfogue de agua de escorrentía superficial, compuesto por cunetas y tubos de concreto, con el propósito de evitar la acumulación de agua en el terreno y la erosión del mismo, que puede causar daños en las obras de estabilización.\nLa longitud total de la pantalla de micropilotes es de 102 m. \n',	'16.880,00',	'102,00',	' ₡446.215.059,59 ',	'El monto estimado corresponde al monto total adjudicado  para los renglones de diseño y construcción.',	'SEM;#1',	'Licitación Abreviada 2017LA-000001-4402',	'Grupo Geosis LTDA',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'4/9/17',	'23/3/18',	'La obra fue finalizada y se encuentra en operación, realizándose la recepción definitiva el 10 de abril de 2018. ',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0840',	'Hospitales Periféricos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Turrialba',	'Turrialba',	'Cartago',	'9.903565',	'-83.686201',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0840'),
('Pasivo',	'CCSS-0610-5',	'III Etapa Equipos de Mamografía (CAIS Marcial Fallas)',	'Finalizado',	'4/8/20 22:13',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Sergio Fonseca Fonseca',	'Contratar una empresa con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, readecuación, equipamiento (industrial y medico), instalación, cursos y mantenimiento preventivo y correctivo (de equipo industrial y médico) del proyecto. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.',	'La intervención comprende la readecuación del recinto a intervenir, los trabajos de obra civil, arquitectónica, así como de la construcción, instalación  puesta en marcha de los sistemas eléctricos, de telecomunicaciones, mecánicos, aire acondicionado, instalaciones hidráulicas, sanitarias, detección de incendio y supresión de incendio y otros necesarios para ejecutar la construcción y el equipamiento.  El equipamiento comprende la sustitución, planos de taller e instalación de los nuevos equipos, pruebas de funcionamiento, cursos de operación, aplicaciones clínicas y mantenimiento preventivo y correctivo.  Todo lo anterior utilizando como base el anteproyecto arquitectónico dado por la Administración, y los términos de referencia y especificaciones técnicas establecidos para este concurso.',	'6.447,95',	'89,00',	' ₡240.351.455,39 ',	'Monto proviene del cierre de la facturación. ',	'PFRON;#2',	'2017LN-000001-4402',	'Siemens Healthcare Diagnostics S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'7/5/18',	'11/12/18',	'PROYECTO FINALIZADO Y ENTREGADO A LA UNIDAD USUARIA',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0610-5',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Desamparados',	'Desamparados',	'San José',	'9.893551',	'-84.064782',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-5'),
('Pasivo',	'CCSS-0610-9',	'III Etapa Equipos de Mamografía (Clínica Dr. Carlos Durán))',	'Finalizado',	'4/8/20 22:18',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Sergio Fonseca Fonseca',	'Contratar una empresa con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, readecuación, equipamiento (industrial y medico), instalación, cursos y mantenimiento preventivo y correctivo (de equipo industrial y médico). Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.',	'La intervención comprende la readecuación del recinto a intervenir, los trabajos de obra civil, arquitectónica, así como de la construcción, instalación  puesta en marcha de los sistemas eléctricos, de telecomunicaciones, mecánicos, aire acondicionado, instalaciones hidráulicas, sanitarias, detección de incendio y supresión de incendio y otros necesarios para ejecutar la construcción y el equipamiento.  El equipamiento comprende la sustitución, planos de taller e instalación de los nuevos equipos, pruebas de funcionamiento, cursos de operación, aplicaciones clínicas y mantenimiento preventivo y correctivo.  Todo lo anterior utilizando como base el anteproyecto arquitectónico dado por la Administración, y los términos de referencia y especificaciones técnicas establecidos para este concurso.',	'9.494,22',	'31,00',	' ₡220.853.044,00 ',	'Monto proviene del cierre de la facturación. ',	'PFRON;#2',	'2017LN-000001-4402',	'Siemens Healthcare Diagnostics S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'7/5/18',	'13/11/18',	'PROYECTO FINALIZADO Y ENTREGADO A LA UNIDAD USUARIA',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0610-9',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Zapote',	'San José',	'San José',	'9.922000',	'-84.070034',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-9'),
('Pasivo',	'CCSS-0610-3',	'III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital Carlos Luis Valverde Vega)',	'Finalizado',	'4/8/20 22:11',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'Readecuar y fortalecer el servicio de mamografía del hospital Carlos Luis Valverde Vega',	'a través de la contratación realizada el proveedor se encarga de  ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos del equipo, así como el mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado y UPS.',	'0,00',	'0,00',	' ₡254.869.327,00 ',	'Colones',	'PFRON;#2',	'2017LN-000001-4402',	'Siemens Healthcare Diagnostics S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'6/8/18',	'18/12/18',	'PROYECTO FINALIZADO Y ENTREGADO A LA UNIDAD USUARIA',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0610-3',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'San Ramón',	'San Ramón',	'Alajuela',	'10.092874',	'-84.469936',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-3'),
('Pasivo',	'CCSS-0610-4',	'III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital de San Carlos)',	'Finalizado',	'4/8/20 22:12',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Oscar Mora Elizondo',	'Readecuar y fortalecer el servicio de mamografía del hospital de San Carlos.',	'A través de la contratación realizada el proveedor se encarga de  ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos del equipo, así como el mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado y UPS.',	'33.310,44',	'50,00',	' ₡211.054.085,00 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2017LN-000001-4402 ',	'Siemens S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'6/8/18',	'13/12/18',	'PROYECTO FINALIZADO Y ENTREGADO A UNIDAD USUARIA',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0610-4',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Quesada',	'San Carlos',	'Alajuela',	'10.343482',	'-84.432185',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-4'),
('Pasivo',	'CCSS-0610-8',	'III Etapa Equipos de Mamografía (A.S. Santa Domingo)',	'Finalizado',	'4/8/20 22:17',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Sergio Fonseca Fonseca',	'Contratar una empresa con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, readecuación, equipamiento (industrial y medico), instalación, cursos y mantenimiento preventivo y correctivo (de equipo industrial y médico).  Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.',	'La intervención comprende la readecuación del recinto a intervenir, los trabajos de obra civil, arquitectónica, así como de la construcción, instalación  puesta en marcha de los sistemas eléctricos, de telecomunicaciones, mecánicos, aire acondicionado, instalaciones hidráulicas, sanitarias, detección de incendio y supresión de incendio y otros necesarios para ejecutar la construcción y el equipamiento.  El equipamiento comprende la sustitución, planos de taller e instalación de los nuevos equipos, pruebas de funcionamiento, cursos de operación, aplicaciones clínicas y mantenimiento preventivo y correctivo.  Todo lo anterior utilizando como base el anteproyecto arquitectónico dado por la Administración, y los términos de referencia y especificaciones técnicas establecidos para este concurso. ',	'5.425,00',	'30,00',	' ₡176.073.581,00 ',	'Monto proviene del cierre de la facturación. ',	'PFRON;#2',	'2017LN-000001-4402',	'Siemens Healthcare Diagnostics S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'7/5/18',	'11/12/18',	'PROYECTO FINALIZADO Y ENTREGADO A LA UNIDAD USUARIA',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0610-8',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Santo Domingo',	'Santo Domingo',	'Heredia',	'9.988639',	'-84.088613',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-8'),
('Pasivo',	'CCSS-0610-10',	'III Etapa Equipos de Mamografía (A.S. La Unión)',	'Finalizado',	'4/8/20 21:55',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'José Miguel Paniagua Artavia',	'Dotar del equipamiento para el servicio de mamografía de la Sede de Área de La Unión de Cartago',	'Consiste en la instalación de un equipo de mamografía en el Área de La Unión, a través de un contratista que se encargue de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos del equipo, así como el mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado y UPS.',	'0,00',	'45,00',	' ₡194.359.985,00 ',	'Renglón Diseño $7 902,45\nRenglón Ejecución	$131 707,49\nRenglón Equipamiento $193 656,70\n',	'PFRON;#2',	'2017LN-000001-4402 ',	'Siemens Healthcare Diagnostics S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'9/7/18',	'22/10/18',	'EJECUCIÓN FINALIZADA Y ENTREGADA A LA UNIDAD USUARIA',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0610-10',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Tres Ríos',	'La Unión',	'Cartago',	'9.908388',	'-83.989636',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-10'),
('Pasivo',	'CCSS-0610-6',	'III Etapa Equipos de Mamografía (CAIS de Cañas)',	'Finalizado',	'4/8/20 22:15',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'Contratar una empresa con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, readecuación, equipamiento (industrial y medico), instalación, cursos y mantenimiento preventivo y correctivo (de equipo industrial y médico) del proyecto implementación del sistema de mamografía digital para diferentes áreas de salud, CAIS y Hospitales de la CCSS de acuerdo con los estudios básicos y preliminares, el anteproyecto, el programa funcional, el CREYE y los términos de referencia técnicos. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.',	'Comprende la sustitución e instalación de mamógrafos existentes en 3 Hospitales, 2 CAIS y 5 Áreas de Salud según se detalla en la tabla 1, teniendo un total de 11 mamógrafos y sea a su vez, la responsable de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos, según especificaciones técnicas.',	'20.000,00',	'24,92',	' ₡189.800.864,00 ',	'Colones',	'PFRON;#2',	'2017LN-000001-4402',	'Siemens Healthcare Diagnostics S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'6/8/18',	'18/12/18',	'PROYECTO FINALIZADO Y ENTREGADO A LA UNIDAD USUARIA',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0610-6',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Cañas',	'Cañas',	'Guanacaste',	'10.442699',	'-85.085992',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-6'),
('Pasivo',	'CCSS-0610-2',	'III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital Tony Facio Castro, Limón)',	'Finalizado',	'4/8/20 22:10',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'José Miguel Paniagua Artavia',	'Readecuar y fortalecer el servicio de mamografía del hospital Tony Facio',	'Consiste en la sustitución e instalación de un equipo de mamografía edel Hospital Dr. Tony Facio, a través de un contratista que se encargue de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos del equipo, así como el mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado y UPS.',	'0,00',	'36,00',	' ₡188.638.279,00 ',	'Renglón Diseño $7 605,28\nRenglón Ejecución $126 754,59\nRenglón Equipamiento $197 451,60\n',	'PFRON;#2',	'2017LN-000001-4402 ',	'Siemens Healthcare Diagnostics S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'9/7/18',	'12/11/18',	'PROYECTO FINALIZADO Y ENTREGADO A LA UNIDAD USUARIA',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0610-2',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Limón',	'Limón',	'Limón',	'9.999802',	'-83.026009',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-2'),
('Pasivo',	'CCSS-0610-11',	'III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital de Guapiles)',	'Finalizado',	'4/8/20 21:56',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'José Miguel Paniagua Artavia',	'Realizar la sustitución del equipo de mamografía del Hospital de Guápiles \n',	'El equipo a instalar corresponde a un mamógrafo digital convencional, el cual se adquirió como parte de la Licitación Pública 2017LN-000001-4402 “Implementación del sistema de mamografía digital para diferentes áreas de salud, CAIS y Hospitales de la CCSS”.\n\nLa contratación considera los siguientes renglones:\nRenglón N°1 – Diseño: Comprende el desarrollo de planos constructivos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, permisos, trámites y estudios requeridos. Además de la obtención de los visados y permisos de construcción necesarios.\nRenglón N°2 – Construcción: Comprende la remodelación de la obra civil y arquitectónica, así como de la construcción, remodelación, instalación, puesta en marcha y capacitaciones de los sistemas electromecánicos, equipo básico e industrial (no médico).\nRenglón N°3 – Equipamiento del Sistema de Mamografía Digital y equipos complementarios: instalación, pruebas de funcionamiento, cursos de operación, aplicaciones clínicas y mantenimiento. Además del mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía.\n\n',	'0,00',	'30,00',	' ₡154.093.500,00 ',	'Mamógrafo convencional: $254.700,87\n',	'PFRON;#2',	'2017LN-000001-4402 ',	'Siemens Healthcare Diagnostics S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'22/7/19',	'16/12/19',	'El equipo y la infraestructura fueron entregados al Hospital el día 30 de enero de 2020, se remitió la información mediante el oficio DAI-0246-2020.\n',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0610-11',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Guápiles',	'Pococí',	'Limón',	'10.217533',	'-83.789286',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-11'),
('Pasivo',	'CCSS-0610-12',	'III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital Enrique Baltodano))',	'Finalizado',	'4/8/20 21:58',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'Contratar una empresa con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, readecuación, equipamiento (industrial y medico), instalación, cursos y mantenimiento preventivo y correctivo (de equipo industrial y médico) del proyecto implementación del sistema de mamografía digital para diferentes áreas de salud, CAIS y Hospitales de la CCSS de acuerdo con los estudios básicos y preliminares, el anteproyecto, el programa funcional, el CREYE y los términos de referencia técnicos. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.',	'Comprende la sustitución e instalación de mamógrafos existentes en 3 Hospitales, 2 CAIS y 5 Áreas de Salud según se detalla en la tabla 1, teniendo un total de 11 mamógrafos y sea a su vez, la responsable de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos, según especificaciones técnicas.',	'0,00',	'0,00',	' ₡155.120.657,80 ',	'Colones',	'PFRON;#2',	'2017LN-000001-4402',	'Siemens Healthcare Diagnostics S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'22/7/19',	'13/12/19',	'El jueves 16 de enero de 2020, se llevó a cabo la Recepción Definitiva del proyecto.\nQueda pendiente la presentación de la última factura por parte del contratista.',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0610-12',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Liberia',	'Liberia',	'Guanacaste',	'10.638603',	'-85.431457',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-12'),
('Pasivo',	'CCSS-0610-13',	'III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital México)',	'Finalizado',	'4/8/20 21:59',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'Contratar una empresa con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, readecuación, equipamiento (industrial y medico), instalación, cursos y mantenimiento preventivo y correctivo (de equipo industrial y médico) del proyecto implementación del sistema de mamografía digital para diferentes áreas de salud, CAIS y Hospitales de la CCSS de acuerdo con los estudios básicos y preliminares, el anteproyecto, el programa funcional, el CREYE y los términos de referencia técnicos. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.',	'Comprende la sustitución e instalación de mamógrafos existentes en 3 Hospitales, 2 CAIS y 5 Áreas de Salud según se detalla en la tabla 1, teniendo un total de 11 mamógrafos y sea a su vez, la responsable de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos, según especificaciones técnicas.',	'0,00',	'0,00',	' ₡144.556.543,60 ',	'Colones',	'PFRON;#2',	'2017LN-000001-4402',	'Siemens Healthcare Diagnostics S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'22/7/19',	'13/12/19',	'El lunes 13 de enero de 2020, se llevó a cabo la Recepción Definitiva del proyecto.\nQueda pendiente la presentación de la última factura por parte del contratista.\n',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0610-13',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	'9.951944',	'-84.114626',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-13'),
('Pasivo',	'CCSS-0610-14',	'III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital Maximiliano Peralta, Cartago)',	'Finalizado',	'4/8/20 22:00',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'José Miguel Paniagua Artavia',	'Realizar la sustitución del equipo de mamografía del Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez de Cartago',	'El equipo a instalar corresponde a un mamógrafo digital con estereotaxia, el cual se adquirió como parte de la Licitación Pública 2017LN-000001-4402 “Implementación del sistema de mamografía digital para diferentes áreas de salud, CAIS y Hospitales de la CCSS”.\n\nLa contratación considera los siguientes renglones:\nRenglón N°1 – Diseño: Comprende el desarrollo de planos constructivos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, permisos, trámites y estudios requeridos. Además de la obtención de los visados y permisos de construcción necesarios.\nRenglón N°2 – Construcción: Comprende la remodelación de la obra civil y arquitectónica, así como de la construcción, remodelación, instalación, puesta en marcha y capacitaciones de los sistemas electromecánicos, equipo básico e industrial (no médico).\nRenglón N°3 – Equipamiento del Sistema de Mamografía Digital y equipos complementarios: instalación, pruebas de funcionamiento, cursos de operación, aplicaciones clínicas y mantenimiento. Además del mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía.',	'0,00',	'28,80',	' ₡178.475.000,00 ',	'Mamógrafo con estereotaxia: $295.002,33\n',	'PFRON;#2',	'2017LN-000001-4402 ',	'Siemens Healthcare Diagnostics S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'22/7/19',	'16/12/19',	'Durante las visitas para la entrega del equipo y la infraestructura se encontraron defectos en el piso vinílico que están siendo atendidos por el Contratista.',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0610-14',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Oriental',	'Cartago',	'Cartago',	'9.862287',	'-83.921818',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-14'),
('Pasivo',	'CCSS-0610-15',	'III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital Escalante Pradilla, PZ)',	'Finalizado',	'4/8/20 22:07',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'José Miguel Paniagua Artavia',	'Realizar la sustitución del equipo de mamografía del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla de Pérez Zeledón ',	'EEl equipo a instalar corresponde a un mamógrafo digital con estereotaxia, el cual se adquirió como parte de la Licitación Pública 2017LN-000001-4402 “Implementación del sistema de mamografía digital para diferentes áreas de salud, CAIS y Hospitales de la CCSS”.\n\nLa contratación considera los siguientes renglones:\nRenglón N°1 – Diseño: Comprende el desarrollo de planos constructivos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, permisos, trámites y estudios requeridos. Además de la obtención de los visados y permisos de construcción necesarios.\nRenglón N°2 – Construcción: Comprende la remodelación de la obra civil y arquitectónica, así como de la construcción, remodelación, instalación, puesta en marcha y capacitaciones de los sistemas electromecánicos, equipo básico e industrial (no médico).\nRenglón N°3 – Equipamiento del Sistema de Mamografía Digital y equipos complementarios: instalación, pruebas de funcionamiento, cursos de operación, aplicaciones clínicas y mantenimiento. Además del mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía.\n',	'36.472,00',	'16,00',	' ₡163.023.300,00 ',	'Mamógrafo con estereotaxia: $269,460,92\n',	'PFRON;#2',	'2017LN-000001-4402 ',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'22/7/19',	'16/12/19',	'El viernes 31 de enero de 2020, en visita al sitio se determinó que el Hospital recibe el equipo e instalaciones, está pendiente la conexión de datos adicional por el cambio final de la ubicación del cuarto de interpretación en el Edificio de Urgencias.\n',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0610-15',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'San Isidro de El General',	'Pérez Zeledón',	'San José',	'9.367608',	'-83.703206',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-15'),
('Pasivo',	'CCSS-0610-16',	'III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital San Francisco de Asís, Grecia)',	'Finalizado',	'4/8/20 22:08',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'Contratar una empresa con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, readecuación, equipamiento (industrial y medico), instalación, cursos y mantenimiento preventivo y correctivo (de equipo industrial y médico) del proyecto implementación del sistema de mamografía digital para diferentes áreas de salud, CAIS y Hospitales de la CCSS de acuerdo con los estudios básicos y preliminares, el anteproyecto, el programa funcional, el CREYE y los términos de referencia técnicos. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.',	'Comprende la sustitución e instalación de mamógrafos existentes en 3 Hospitales, 2 CAIS y 5 Áreas de Salud según se detalla en la tabla 1, teniendo un total de 11 mamógrafos y sea a su vez, la responsable de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos, según especificaciones técnicas.',	'0,00',	'0,00',	' ₡133.797.665,40 ',	'Colones',	'PFRON;#2',	'2017LN-000001-4402',	'Siemens Healthcare Diagnostics S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'22/7/19',	'13/12/19',	'El jueves 16 de enero de 2020, se llevó a cabo la Recepción Definitiva del proyecto.\nQueda pendiente la presentación de la última factura por parte del contratista.\n',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0610-16',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Grecia',	'Grecia',	'Alajuela',	'10.072132',	'-84.315821',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-16'),
('Pasivo',	'CCSS-1069',	'Rehabilitación de los Módulos de Lavandería, Casa Máquinas y Proveeduría en el Hospital Tomas Casas Casajús',	'Finalizado',	'11/4/21 22:36',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Sergio Fonseca Fonseca',	'Contratar una empresa constructora o consorcio con experiencia demostrada, para que realice bajo la modalidad “fast track” los trabajos en las áreas de obra civil, arquitectura, mecánicos y eléctricos en los módulos OPQ, donde se ubica Lavandería, Casa Máquinas y Proveeduría. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional. \n',	'Comprende la demolición de ser necesario de las áreas que así se requieran, así como la construcción de la obra civil, arquitectónica, y demás sistemas para la puesta a punto de los módulos OPQ. También considera las interconexiones con los sistemas existentes del Hospital, y las respectivas pruebas técnicas superadas previamente de forma conforme.\n',	'109.828,06',	'729,00',	' ₡534.797.051,84 ',	'El proyecto es por reintegro + % de utilidad y Administración hasta un monto máximo de ¢534.797.051,84',	'SEM;#1',	'Licitación Abreviada 2018LA-000003-4402',	'SAGA Ingeniería S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'23/3/20',	'16/12/20',	'Dicho proyecto se encuentra finalizado y entregado a la unidad usuaria, en oficio GIT-DAI-0189-2021 se hace entrega de toda la información y documentación del proyecto a las autoridades del Hospital. ',	'-Errores u omisiones en diseño \n-Vencimiento de permisos \n-Atrasos en trámites institucionales \n-Amenazas naturales \n-Cambios tecnológicos \n-Vicios ocultos \n-Descuido en la seguridad ocupacional \n-Solvencia económica del contratista \n-Desabastecimiento de materiales \n-Huelgas \n-Atrasos en los equipos de importación por el COVID-19\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-1069',	'Hospitales Periféricos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Golfito',	'Golfito',	'Puntarenas',	'8.988249',	'-83.546203',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1069'),
('Activo',	'CCSS-0609-2',	'Reposición Tomógrafos Hospitales Nacionales \n(Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia)',	'Ejecución',	'18/2/22 15:05',	'Luis Orias Marchena',	'Alexánder Vega Romero',	'Luis Orias Marchena',	'Adquisición e Implementación de Equipos de Tomografía para los Hospitales Nacionales',	'El proyecto consiste en suministrar e instalar al Hospital Rafael A. Calderón Guardia de un equipo de tomografía (64 cortes), así como todos aquellos componentes que garanticen el adecuado funcionamiento de dichos sistemas y los equipos médicos complementarios para estos sistemas y sus recintos. \n \nDicha obra se va a desarrollar en un recinto donde se ubica la Torre Este del Hospital Rafael A. Calderón Guardia, actualmente dicho espacio se encuentra en obra gris con las previstas electromecánicas correspondientes. \n\nEl alcance del proyecto es el acondicionamiento correspondiente al componente arquitectónico, electromecánico y de equipo médico del recinto. \n\nEn lo que respecta a lo arquitectónico, se deberán construir paredes livianas, instalar acabados en pisos, cielos, paredes, además de mobiliario de oficina, puertas y mobiliario sanitarios.\n\nEn lo que respecta a lo electromecánico, se deberán instalar todos los sistemas requeridos para el correcto funcionamiento del recinto y de los equipos. \n\nFinalmente, como parte del componente de equipo médico se deberán los equipos correspondientes para la prestación del servicio en el recinto.\n\n\n',	'0,00',	'73,00',	' ₡1.467.090.920,50 ',	'Monto adjudicado  ',	'PFRON;#2',	'Licitación Pública N°2018LN-000002-4402',	'Elvatron S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	65,	'Ejecución (ILLM)',	10.44,	'Gestión de permisos y visados. (ILLM)',	'3/5/21',	'30/5/22',	'Continua en proceso de revisión por parte de las instituciones pertinentes para la obtención de los permisos de construcción necesarios para el inicio de las obras.\n\npor definir inicio de obras',	'-Atrasos en las obras por dificultades en la negociación entre las partes involucradas a lo interno de las Unidades Usuarias. \n-Atrasos por una duración extensa en el trámite de visado de planos constructivos. \n-Variaciones en el alcance original, por mejoras tecnológicas o solicitudes superiores. \n-Cambio en la priorización de los proyectos. \n-Afectaciones por la pandemia Covid-19, a nivel de contagios y en las cadenas internacionales de suministros. \n\n\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0609-2',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Carmen',	'San José',	'San José',	'9.937039',	'-84.069509',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0609-2'),
('Activo',	'CCSS-0609-3',	'Reposición Tomógrafos Hospitales Nacionales \n(Hospital San Juan de Dios)',	'Ejecución',	'18/2/22 14:57',	'Luis Orias Marchena',	'Alexánder Vega Romero',	'Luis Orias Marchena',	'Adquisición e Implementación de Equipos de Tomografía para los Hospitales Nacionales',	'El proyecto se ubicará en el actual Servicio de Rayos X, del Hospital San Juan de Dios. La intervención incluye la demolición de paredes, construcción de paredes livianas y de concreto, cambio de elementos arquitectónicos (pisos, cielos, mobiliario, accesorios de paredes, etc.) y la construcción de 2 niveles del nuevo servicio. \nEsta demolición se complementará con el reforzamiento de los elementos estructurales existentes, con el fin de desarrollar la ampliación del pasillo de la forma idónea. Se reubicará en un segundo nivel tres oficinas administrativas asimismo se construirá un servicio sanitario para el personal. \nEste proyecto incluirá importantes trabajos electromecánicos de obras exteriores, pues, se canalizará, reubicarán y eliminarán varios elementos existentes. Y el relleno y nivelación del nivel del piso terminado con respecto al actual Servicio de Rayos X.\n',	'0,00',	'702,00',	' ₡3.613.178.778,61 ',	'Monto adjudicado  ',	'PFRON;#2',	'Licitación Pública 2018LN-000002-4402',	'Elvatron S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	66.9,	'Ejecución (ILLM)',	13.92,	'3% Construcción y Equipamiento   (ILLM)',	'5/1/22',	'29/6/22',	'Se continúa con los trabajos de demolición.  Se encuentra una fuga continua de agua potable que viene del edificio de mamografia.  Esto requiere hacer trabajos en las zanjas para proteccion del nivel de fondo de placa.  La limitada franja horaria para sacar los escombros esta provocando que se acumule material en exceso alrededor de la obra.\n\nse trabaja en demoliciones de paredes con afectaciones de ruido y polvo dentro del servicio.  Para atender las molestias se hace un chat en el que se atiende de forma inmediata cualquier molestia.  Se trabaja en obras de contencion de polvo, se solicita colaboracion con la limpieza de parte de la empresa constructora.  Se definen horarios despues de la 1 pm para iniciar con las demoliciones.',	'se presentó una fuga de agua durante los trabajos de excavacion que ha sido dificil solucionar ya que la fuga no es dentro de la zona del proyecto, sino que viene de el edificio de mamografia aledaño.  Esto va a requerir intervernir una zona afuera del proyecto y sondear el punto donde esta la fuga.  La correccion de la misma se hara posible una vez se encuentre pero no se conoce el impacto que tenga dentro del Hospital una vez realizada la reparacion.\n\nla excesiva acumulacion de escombros en el lugar requiere que se tenga que conversar con el Hospital y con los compañeros del proyecto de Centro Conjunto de Radioterapia para coordinar las horas y de ser posible, fines de semana.',	'GIT-DAI',	'CCSS-0609-3',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	'9.934185',	'-84.085680',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0609-3'),
('Activo',	'CCSS-0857-A',	'Sede Area Salud Zapote Catedral (Emergencias, Quirófanos y Rayos X)',	'Diseño',	'14/2/22 19:28',	'Rafael Araya Mendoza',	'Alexánder Vega Romero',	'Rafael Araya Mendoza',	'Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red, adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.',	'Ampliación del Área de Salud Zapote-Catedral, con la incorporación de nuevos servicios según lo establecido por la Gerencia Médica de la Institución.',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	24,	'Diseño (ILLM)',	22.2,	'80% Estudios Preliminares  (ILLM)',	'5/12/19',	'25/1/24',	'•	Se 	envía programación funcional ajustada a la Gerencia Médica para su aval, en oficio GIT-DAI-1221-2021.\n•	Se solicitará un ajuste en las metas debido a las modificaciones del alcance por parte de la Gerencia Médica. \n•       En proceso de ajuste por cambios solicitados por la Gerencia Médica en oficio GM-10232-2021.\n•       Actualmente en sesiones de trabajo con la DPSS para ajuste de programa funcional, según alcance a definir por parte de la Gerencia Médica.\n\n\n\n\n\n\n\n',	'Se identifican faltantes de información para completar la estimación y programación de áreas, entre estos, el estudio de oferta y demanda.\nAdemás, la Gerencia Médica traslada la documentación como una propuesta, no existe un aval formal de la misma.\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0857-A',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Zapote',	'San José',	'San José',	'9.922022',	'-84.070036',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0857-A'),
('Activo',	'CCSS-0857-B',	'Sede de Área de Salud Zapote-Catedral (EBAIS)',	'Diseño',	'14/2/22 19:28',	'Rafael Araya Mendoza',	'Alexánder Vega Romero',	'Rafael Araya Mendoza',	'Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.',	'Ampliación del Área de Salud Zapote-Catedral, con la incorporación de nuevos servicios según lo establecido por la Gerencia Médica de la Institución.',	'7.655,00',	NULL,	NULL,	'Proyecto en Banco de Iniciativas, en proceso de Determinación de Estimación Preliminasr de Costos y Áreas',	'SEM;#1',	'NA',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	24,	'Diseño (ILLM)',	22.2,	'80% Estudios Preliminares  (ILLM)',	'5/12/19',	'25/3/24',	'\n•	Se 	envía programación funcional ajustada a la Gerencia Médica para su aval, en oficio GIT-DAI-1221-2021.\n•	Se solicitará un ajuste en las metas debido a las modificaciones del alcance por parte de la Gerencia Médica. \n•       En proceso de ajuste por cambios solicitados por la Gerencia Médica en oficio GM-10232-2021.\n•       Actualmente en sesiones de trabajo con la DPSS para ajuste de programa funcional, según alcance a definir por parte de la Gerencia Médica.\n\n',	'Se identifican faltantes de información para completar la estimación y programación de áreas, entre estos, el estudio de oferta y demanda.\nAdemás, la Gerencia Médica traslada la documentación como una propuesta, no existe un aval formal de la misma.\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0857-B',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Zapote',	'San José',	'San José',	'9.920482',	'-84.058277',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0857-B'),
('Activo',	'CCSS-0998',	'Fortalecimiento del Hospital Geriátrico',	'Diseño',	'15/2/22 16:47',	'Jorge Gómez Duarte',	'Alexánder Vega Romero',	'Jorge Gómez Duarte',	'o	Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.',	'Construcción de una serie de edificios de varios niveles con el fin de reforzar y mejorar el suminstros y atención de ervicios de salud de la población adulta mayor nacional.',	'20.145,00',	'53.000,00',	NULL,	'Por estimar CCSS',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	25,	'Diseño (ILLM)',	27.75,	'Estudios Preliminares finalizados  (ILLM)',	'2/9/19',	'30/9/20',	'Se continua con el análisis de sitio, a fin de identificar preliminarmente elementos restrictivos, condicionantes, permisivos o aprovechables, para el desarrollo de la propuesta del proyecto. \n\nPor lo indicado, se requiere efectuar un análisis preliminar de las condiciones climáticas como lo son el asoleamiento, direcciones de los vientos, circulacion vehicular, peatonal, identificar y conocer cualquier elemento antrópico que pueda afectar positiva o negativamente al proyecto, conocer la imagen del entorno. \n\nElementos, consideraciones y condiciones de afectación del terreno actual y de los que se requieren expropiar para el futuro proyecto, vitales para este proceso de zonificación a desarrollar.   \n\nImportante además indicar, que se concluyó el proceso de revisión del Programa Funcional, razón por lo cual, se efectúa coordinación con el personal del Área de Planificación y Acreditación de Edificaciones, a fin de revisar y aclarar, aspectos identificados del programa funcional, esenciales tambien dilucidar, para la propuesta a elaborar. \n\nDado lo anterior, es que teniendo resuelto todos los elementos antes señalados, es que se podar plasmar una propuesta de zonificación acorde con lo consignado en el programa funcional, con flujos, espacios, recintos y servicios optimizados,  funcionales, concatenados y acordes con la gestión o condición prestataria de cada servicio, conformándose de esta manera, el futuro proyecto de fortalecimiento del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes.\n',	'\n\nEdificio A del Hospital sea declarado Patrimonio Histórico.\n\nAfectación a causa de la situación nacional con el COVID-19 puede afectar el proceso de avance',	'GIT-DAI',	'CCSS-0998',	'Hospitales Especializados',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	'9.931310',	'-84.086966',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0998'),
('Activo',	'CCSS-0846',	'Servicio de Emergencias Hospital Los Chiles',	'Diseño',	'16/2/22 09:59',	'Roy Delgado Chacón',	'Alexánder Vega Romero',	'Roy Delgado Chacón',	'Ampliación-Remodelación y Equipamiento del Actual Servicio de Emergencias del Hospital de los Chiles, para dotar a la Población de los Chiles de un Servicio de Emergencia acorde a sus necesidades. ',	'El Proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación del Actual Servicio de Emergencia del Hospital de los Chiles, servicio que actualmente cuenta con alrededor de 300 m2 y presenta condiciones deficientes para su funcionamiento.  Adicional a la Mejora en Infraestructura indicada, debe adquirirse el equipo médico para que junto con la nueva infraestructura se pueda satisfacer la demanda de la Población Adscrita al Hospital de los Chiles.\nSegún el oficio DPSS-0622-10-16, la ampliación debe ser desarrollada en los terrenos actuales del Hospital ',	'15.573,18',	NULL,	' ₡3.000.000.000,00 ',	'Tomado de Portafolio de Proyectos 2019-2023',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	25,	'Diseño (ILLM)',	27.75,	'Estudios Preliminares finalizados  (ILLM)',	'8/5/19',	NULL,	' \n•	El 27 de enero se sostiene reunión con del PSIE, en la cual se presenta la zonificación del proyecto de la DAI. En la reunión se define lo siguiente: \n\n-El Proyecto de la DAI se ejecutará en el 2022, el Proyecto del PSIE en el 2024\n-Debido a que se ejecutarán los proyectos en tiempos distintos y con fondos diferentes los proyectos se \nDesarrollarán por separado. \n-El 17 de febrero se realizará una reunión con el Hospital de los Chiles para presentar la zonificación de ambos proyectos y fecha de inicio de ambos. \n-El 17 de marzo la DAI brindará al PSIE la ubicación del tanque de captación, caseta y sistema de bombeo.\n-El 31 de marzo se realizará una reunión de coordinación entre las pares mecánicas de la DAI y el PSIE para revisar el dimensionamiento del tanque y bomba del sistema contra incendios.  (resumido)\n\n-Se continúa trabajando para cerrar la estimación de Área y Estimación de Costo del Proyecto a concluir en febrero 2022\n\nESTUDIOS BASICOS:\n\n•	El 24 de enero se recibe el Estudio de Suelos del Hospital de los Chiles por parte de la empresa INGEOTEC.\n\n•	Se proyecta levantamiento topográfico en sitio los días 10, 11 y 12 de febrero de 2022.\n\n•	Durante este mes se continúa avanzando con la contratación por demanda para estudios básicos, que estaría para ejecutar a partir de febrero de 2022. \n\n\n\nAVANCE A REPORTAR \n\n•	El avance a la fecha es 100% en Estudios Preliminares, lo cual corresponde al cierre de Planificación; con la obtención del Programa Médico Arquitectónico y aval. En proceso Estimación de Costo y de Área. \n\n\n\n',	'OP-04 No aplicar la normativa vigente: Se puede presentar este riego en el proceso de diseño debido a actualización de normativas.\n					\nOP-05 Inadecuada gestión de la planificación: Es posible que se requiera Estudios de Oferta y Demanda de otros servicios, ya que al intervenir emergencias se requiere el traslado de varios servicios para que el proyecto funcione íntegramente.					\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0846',	'Hospitales Periféricos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Los Chiles',	'Los Chiles',	'Alajuela',	'11.028605',	'-84.710555',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0846'),
('Activo',	'CCSS-0853',	'Sede Área de Salud Horquetas-Río Frío',	'Diseño',	'10/2/22 10:53',	'Andrés José Lobo Mora',	'Alexánder Vega Romero',	'Andrés José Lobo Mora',	'Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.',	'Fortalecimiento de la Sede de Area existente. Readecuacion de espacios existentes y crecimiento segun estudio de Oferta y demanda.',	'14.316,00',	'5.928,00',	' ₡9.034.205.878,00 ',	'Este monto corresponde al escenario #1 que corresponde a reutilizar un area existente de la Sedes, readecuarla y el resto de area completamente nueva.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	24,	'Diseño (ILLM)',	22.2,	'80% Estudios Preliminares  (ILLM)',	'5/9/19',	NULL,	'Se continua con la actualización y elaboración de los componentes del CREYE, estimación preliminar de Áreas ( EPA) según la entrega final del PMA.\n\nEn la primera semana de Febrero se tuvieron sesiones con los servicios de la Sede de Horquetas actual para verificar, conocer los requerimientos de almacenamiento y abastecimiento de los diferentes servicios para detallar los metros cuadrados de las tablas de áreas finales.\n\nSe actualiza según estas sesiones dicha estimación de áreas, para posteriormente realizar el informe multidisciplinario del edificio existente y zonificación dentro del terreno con todas las variables anteriores resultantes, para concluir con la estimación preliminar de costos EPC.\n\n\n',	'Pozo y acequia existente dentro del terreno de la CCSS podria provocar reduccion de area util dentro del futuro proyecto y posibles atrasos en tramitologias.\nSucursal Financiera de la CCSS en terreno de sede de area actual puede provocar complicaciones en nuevas ubicaciones del servicio con respecto a flujos de usuarios y reduccion de la posible de area utili para la sede.',	'GIT-DAI',	'CCSS-0853',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Horquetas',	'Sarapiquí',	'Heredia',	'10.337939',	'-83.955303',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0853'),
('Activo',	'CCSS-0856',	'Sede de Área de Salud de Puerto Viejo de Sarapiquí',	'Terreno',	'10/2/22 11:01',	'Andrés José Lobo Mora',	'Alexánder Vega Romero',	'Andrés José Lobo Mora',	'Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.',	'Sede de Area Tipo 2 nueva en terreno a comprar en zona de impacto.',	NULL,	'7.312,60',	' ₡11.734.777.778,00 ',	'Este monto contempla la construccion nueva de la Sede. El terreno será donado por parte de la municipalidad de Puerto Viejo a la CCSS.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	18,	'Terreno (ILLM)',	60,	'60% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)',	'5/9/19',	NULL,	'Se continua con la actualización y elaboración de los componentes del CREYE, estimación preliminar de Áreas ( EPA) según la entrega final del PMA.\n\nEn las próxima semanas se estarán teniendo sesión con los servicios de la actual Sede para verificar las áreas de almacenamiento y ajustes finales de la tabla de áreas , para finalizar con l la Estimación Preliminar de Costos (EPC).\n\nRespecto al terreno, la Dirección de Arquitectura e Ingeniería realiza gestiones administrativas cartelarias para la realización del concurso y contratación de los estudios técnicos para realizar en el terreno del cual se firmó el convenido CCSS y Municipalidad de Puerto Viejo.\n\n',	'Proceso de donacion de la propiedad podria traer atrasos en documentaciones y tramitologia.\n\nNo se pueden iniciar estudios basicos ni preliminares concretos para el proyecto sin el terreno disponible.',	'GIT-DAI',	'CCSS-0856',	'Sedes de Área',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Puerto Viejo',	'Sarapiquí',	'Heredia',	'10.456369',	'-84.006746',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0856'),
('Activo',	'CCSS-0886',	'Servicio Conjunto de Atención del Cáncer',	'Ejecución',	'4/2/22 11:27',	'Andrés Federico Méndez Navarro',	'Alexánder Vega Romero',	'Andrés Federico Méndez Navarro',	'Dotar de infraestructura y equipamiento necesario para la aplicación de tratamiento para el cáncer u otras patologías, mediante radiaciones ionizantes administradas por medio de tele terapia con Aceleradores lineales. ',	'El proyecto “Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Conjunto de Radioterapia Hospital San Juan de Dios, Hospital Nacional de Niños y Hospital Nacional Geriátrico y Gerontológico” se desarrollará dentro del predio utilizado por el Hospital San Juan de Dios, frente al Paseo Colón, en el distrito de Hospital, en la ciudad de San José, capital de Costa Rica. En el mismo terreno que ocupa el actual parqueo de médicos al costado Norte del actual del nosocomio.\nEn el edificio se brindará la atención oportuna, segura, eficaz y eficiente a los pacientes que requieran aplicación de tratamiento para el cáncer u otras patologías, mediante radiaciones ionizantes administradas por medio de tele terapia con Aceleradores lineales. El objetivo es brindar terapia de forma que se destruyan las células cancerosas y se demore el crecimiento del tumor, disminuyendo la afectación de los tejidos circundantes, todo esto según la complejidad que se determine por el equipo profesional en salud. Se debe considerar en el funcionamiento la relación directa que se debe tener con simulación y oncología.',	'5.317.169,00',	'2.000,00',	' ₡10.303.584.359,81 ',	'Se utiliza el monto recomendado mediante DAI-2268-2019.\nTipo de cambio del día de la apertura (25 de junio de 2019):  ₡587.81 ',	'PFRON;#2',	'2019CD-000001-4402',	'Promoción Medica PROMED S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	94.5,	'Ejecución (ILLM)',	93.96,	'95% Construcción y Equipamiento   (ILLM)',	'27/4/20',	'28/6/22',	'\n\nAvance del mes de Diciembre:\n\nEl componente construcción tiene un avance del 95%, el componente de equipo Médico tiene un avance del 95%.\n\nActualmente se esta por iniciar el periodo de revisión preliminar del proyecto.\n\nActividades en ejecución: \n\nPruebas del sistema de bomberos por parte del Cuerpo de Bomberos\nCertificaciones de los sistemas de gases medicinales.\nCertificaciones de Aire Acondicionado 80%\nSistema de Agua Negra 100%\nSistema de Agua Potable 100%\nSe esta en el proceso de revisión de los sistemas de BMS, Alarmas, \nSe esta en proceso de revisión de los sistemas de  detección de Incendios, TI, cableado estructurado, sensores de puertas ,iluminación y elevadores.\nSe esta trabajando en las obras contempladas dentro del uso de reserva.\n\n\n\n',	'\nDebido a la pandemia y afectación en las cadenas de suministros que podrían presentar atrasos en la entrega de productos e insumos de importanción, interacción con otros actores presentes en el complejo hospitalario, incertidumbre de sistemas existentes. \n\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0886',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	'9.934259',	'-84.085658',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0886'),
('Pasivo',	'CCSS-0610-7',	'III Etapa Equipos de Mamografía (Á.S. Marcial Rodríguez)',	'Finalizado',	'4/8/20 22:16',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Leonardo Campos Cordero',	'Contratar una empresa con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, readecuación, equipamiento (industrial y medico), instalación, cursos y mantenimiento preventivo y correctivo (de equipo industrial y médico) del proyecto implementación del sistema de mamografía digital para diferentes áreas de salud, CAIS y Hospitales de la CCSS de acuerdo con los estudios básicos y preliminares, el anteproyecto, el programa funcional, el CREYE y los términos de referencia técnicos. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.',	'Comprende la sustitución e instalación de mamógrafos existentes en 3 Hospitales, 2 CAIS y 5 Áreas de Salud según se detalla en la tabla 1, teniendo un total de 11 mamógrafos y sea a su vez, la responsable de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos, según especificaciones técnicas.',	'25.046,57',	'83,00',	' ₡226.827.918,00 ',	'Colones',	'PFRON;#2',	'2017LN-000001-4402',	'Siemens Healthcare Diagnostics S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación (ILLM)',	'6/8/18',	'18/12/18',	'PROYECTO FINALIZADO Y ENTREGADO A LA UNIDAD USUARIA',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0610-7',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Alajuela',	'Alajuela',	'Alajuela',	'10.024272',	'-84.204209',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-7'),
('Activo',	'CCSS-0902',	'Remodelación de Almacén para Fábrica de Ropa',	'Contratación',	'9/2/22 18:53',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Adriana Ramírez Vargas',	'Dotar a la Fábrica de Ropa de la CCSS de la  Infraestructura y  Equipo requerido.',	'Debido a las condiciones de la Infraestructura  y del espacio que se dispone para desarrollar el proyecto, se plantea realizar el Proyecto en dos Etapas. En la Primera Etapa: intervenir un espacio aprobado por la Dirección de Producción Industrial en la Bodega 6, espacio que se demolería y en el cual se construiría las Instalaciones para el Área de Corte y Bodega. En una Segunda Etapa: desarrollar el resto del proyecto de la Fábrica de Ropa en el Lote contiguo, procurando que posteriormente haya una integración. Lo anterior facilita  que pueda resolverse el traslado del personal y las instalaciones del Área de Corte y Bodega, traslado que es necesario porque están ocupando el espacio en donde se remodelará para el Proyecto de Laboratorio Óptico.  El Proyecto de Laboratorio Óptico es necesario a nivel Institucional para poder desalojar un espacio en terrenos aledaños al Hospital Calderón Guardia, el cual se requiere para desarrollar el Proyecto de Hematoncología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. ',	'54.696,00',	'1.403,00',	' ₡2.029.265.000,00 ',	'El monto se calculo en dólares se ingresa al tipo de cambio banco central del 10-09-2019 579.79',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	58,	'Contratación (IDI)',	65.28,	'Recomendación técnica emitida (IDI)',	'18/7/22',	'9/6/23',	'\nYa se emitió la recomendación técnica y se encuentra en formalización del acto final. \n\nSe mantiene el cronograma\n',	'I. Licitación:\n     a. No participación de oferentes, \n     b. Declaración de desierto,\n     c. Apelaciones al cartel,\n     d. Apelaciones a adjudicación\n\nII. Ejecución\n     a. Atrasos en el inicio a causa de aspectos ajenos a la DAI\n     b. Imprevistos debido a las condiciones impactadas del sitio de la obra\n     c.  Atrasos por no traslado de los ocupantes de los edificios existentes\n     d. Costos adicionales a causa de cambios solicitados por unidad usuaria.\n      e. Atrasos a causa de afectación de otras unidades en la Zona Industrial\n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0902',	'Administrativos y Logísticos',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	'9.953740',	'-84.115534',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0902'),
('Activo',	'CCSS-0921',	'Puesta a Punto - Área de Salud San Rafael, Heredia',	'Contratación',	'14/2/22 21:38',	'Cristian Montoya Corrales',	'Miguel Picado Jiménez',	'Cristian Montoya Corrales',	'“Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.”',	'El proyecto consiste en la Intervención integral de los sistemas constructivos de toda  la edificación existente, para actualizar y cumplir los requerimientos normativos vigentes en materia de seguridad humana y responsabilidad ambiental.',	'2.927,31',	'3.520,55',	' ₡6.030.282.781,68 ',	'La estimacion se basa en los montos de ofertas presentados en la licitacion anterior y actualizados a valor presente a dic-2021. ',	'SEM;#1',	NULL,	'A',	'Infraestructura Llave en Mano',	40.5,	'Contratación (ILLM)',	19.2,	'80% Elaboración del Cartel de Contratación   (ILLM)',	NULL,	NULL,	'A enero 2022 se presenta un avance del 80% en la elaboración del cartel de contratación. \n\nEl director médico del Área de Salud de San Rafael de Heredia entregó el 04 de febrero de 2022, mediante oficio DRIPSSCN-ASSRH-DG-0065-2022, todas las fichas técnicas y otros documentos afines, con las firmas de aval y conclusión de la revisión del insumo generado en lo que respecta a las referencias técnicas del componente de equipamiento, el consultor ( ESTRUCONSULT S.A.) está conformando la información para ser remitida a la DAPE a mas tardar el 18 de febrero de 2022.\n\nPor otra parte, el 08 de febrero se recibió el oficio GIT-0188-2022 referente a la emisión presupuestaria para el proyecto en referencia resumiendo la inversión a realizar entre el 2023 y 2025 por un monto total de ¢ 6 030 090 000,00 , lo anterior en base a un presupuesto estimado realizado por la DAPE. \n\nSe enviará a revisión el cartel al Area de Contratación Administrativa de la DAPE y seguidamente a la GIT, según está estipulado. Posterior a la revisión y aval de la GIT se procederá a la publicación mediante SICOP.',	'•	El tiempo requerido para la revisión del cartel por parte al Área de Contratación Administrativa de la DAPE y seguidamente de la GIT.\n•	La fecha de publicación en SICOP está ligada a los tiempos empleados para la revisión del Cartel por las Áreas indicadas previamente. \n\n',	'GIT-DAPE',	'CCSS-0921',	'Reduc vulnerabilidad sísmica en infraestructura',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'San Rafael',	'San Rafael',	'Heredia',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0921'),
('Activo',	'CCSS-1022',	'Puesta a Punto - Área de Salud de Belén - Flores, Heredia',	'Diseño',	'14/2/22 14:05',	'Lissette Vanessa Carrillo Solera',	'Miguel Picado Jiménez',	'Lissette Vanessa Carrillo Solera',	'“Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.”',	'El proyecto consiste en la Intervención integral de los sistemas constructivos de toda  la edificación existente, para actualizar y cumplir los requerimientos normativos vigentes en materia de seguridad humana y responsabilidad ambiental.',	'3.736,50',	'5.472,50',	' ₡5.050,00 ',	'Estimación Global en millones de colones. Monto definitivo puede variar con avance de etapas y licitación',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	31,	'Diseño (ILLM)',	61.05,	'60% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Se realizan coordinaciones con la Municipalidad de Belén Flores para definir el paso vehicular al Área de Salud.\nSe entregó propuesta de la empresa consultora a la unidad usuaria para que sea gestionado  y se entregue a la municipalidad. ',	'Se debe revisar el registro de la propiedad del Área de Salud, ya que parte del terreno no está registrado a nombre de la CCSS. ',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1022',	'Reduc vulnerabilidad sísmica en infraestructura',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'San Joaquín',	'Flores',	'Heredia',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1022'),
('Suspendido',	'CCSS-0923',	'Mejoramiento al sistema de tratamiento y disposición de aguas residuales Hospital San Francisco de Asís, Grecia',	'Estudios de Preinversión',	'3/12/20 10:09',	'Plataforma Servicios DAI',	'Róger Valverde Jiménez',	'Margarita Loría Naranjo',	'Dota al Hospital de Grecia, San Francisco de Asís, de un sistema de tratamiento y disposición de las aguas residuales, que sea eficiente y que permita cumplir con la normativa vigente.',	'ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO:\n\nConstrucción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, tipo lodos activados por aireación extendida. Así como una tubería de conducción para el desfogue del efluente en la quebrada Sin Nombre. \nSe hace la observación que durante el proceso de análisis se determinó que el Hospital se encuentra sobre un mozaico de terrenos de distintos propietarios y para poder desarrollar el proyecto se requiere que el terreno esté a nombre de la CCSS en su totalidad. Esto requiere la donación de una parte del terreno por parte de la municipalidad .\nA la fecha, este trámite no ha finalizado, por lo que aún no se puede avanzar. \nUna vez realizado dicho trámite, y que se cuente con la estcritura. La DAPE iniciará las gestiones y trámites correspondientes para la etapa constructiva. \nEl proyecto se mantiene en el mismo estado  a la fecha. ',	'20.820,00',	NULL,	' ₡394.000.000,00 ',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	4,	'Estudios de Preinversión (ILLM)',	10,	'10% Elaboración de estudios de Preinversión  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Se hace la observación que durante el proceso de análisis se determinó que el Hospital se encuentra sobre un mozaico de terrenos de distintos propietarios y para poder desarrollar el proyecto se requiere que el terreno esté a nombre de la CCSS en su totalidad. Esto requiere la donación de una parte del terreno por parte de la municipalidad .\nA la fecha, este trámite no ha finalizado, por lo que aún no se puede avanzar. \nUna vez realizado dicho trámite, y que se cuente con la estcritura. La DAPE iniciará las gestiones y trámites correspondientes para la etapa constructiva. \nEl proyecto se mantiene en el mismo estado  a la fecha. \n',	'La Dape llevó a cabo un estudio de suelos para estudiar la capacidad de infiltración del terreno en caso de que se deba construir un campo de drenaje específico....',	'GIT-DAPE',	'CCSS-0923',	'Tratamiento de Aguas Residuales',	'Ingeniería Ambiental ',	NULL,	NULL,	'Grecia',	'Grecia',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0923'),
('Activo',	'CCSS-0926',	'Ampliación y remodelación del Centro de Acopio de Residuos Sólidos Área de Salud de Tilarán',	'Contratación',	'14/2/22 08:16',	'Joselyne Loretta Cordero Fallas',	'Róger Valverde Jiménez',	'Joselyne Loretta Cordero Fallas',	'Gestionar las acciones necesarias para lograr el mejoramiento de las condiciones de manejo de residuos en la región ajustandose a lo estipulado en la normativa nacional, por lo que se plantea dotar al área de salud de Tilaran de una bodega de almacenamiento temporal de residuos, de tal manera que se cumpla con los requerimientos establecidos por normativa nacional. \n',	'Construcción de una bodega de almacenamiento temporal que incluya área de:\n\nReciclaje de papel\nReciclaje de cartón\nReciclaje de plástico\nResiduos voluminosos\nLavado de carritos de transporte de residuos	Almacenaje de envases para punzocortantes\nAlmacenamiento de bolsas rojas\nBodega de suministros de limpieza\nAlmacenamiento de residuos sólidos urbanos\nPesaje\n\n',	'55,00',	'44,00',	' ₡207.000.000,00 ',	'Estimación realizada por medio de un presupuesto detallado.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	53,	'Contratación (IDI)',	23.04,	'Cartel finalizado (IDI)',	'31/3/22',	'31/10/22',	'Se cuenta con la Certificación presupuestaria, se esta revisando la documentación necesaria para publicar el cartel.',	'En esta etapa se activan los riesgos propios de la Contratación Administrativa.\n',	'GIT-DAPE',	'CCSS-0926',	'Centros de acopio',	'Ingeniería Ambiental ',	NULL,	NULL,	'Tilarán',	'Tilarán',	'Guanacaste',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0926'),
('Activo',	'CCSS-0930',	'Ampliación y remodelación del Centro de Acopio de Residuos Sólidos - Área de Salud Hone Creek',	'Ejecución',	'14/2/22 08:20',	'Joselyne Loretta Cordero Fallas',	'Róger Valverde Jiménez',	'Joselyne Loretta Cordero Fallas',	'Dotar de una bodega de almacenamiento temporal de residuos al área de Salud de Hone, ya que actualmente actualmente se depositan en una carreta metálica en la parte posterior de la Clínica Dra. Rosa León; aunado a esto, no se cuenta con espacios para el almacenaje de ropa sucia y residuos voluminosos.',	'La bodega contempla las siguientes áreas:\n\nReciclaje de papel\nReciclaje de cartón\nReciclaje de plástico\nRopa sucia\nResiduos voluminosos\nLavado de carritos de transporte de residuos	Almacenaje de envases para punzocortantes\nAlmacenamiento de bolsas rojas\nBodega de suministros de limpieza\nOficina\nAlmacenamiento de residuos sólidos urbanos\nPesaje\n\n',	'239,00',	'120,00',	' ₡104.167.592,30 ',	NULL,	'SEM;#1',	'2020CD-000003-0001104403',	'Naturae Consultores en Arquitectura e Ingeniería S.R.L.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	81,	'Ejecución (IDI)',	49.47,	'50% Construcción y Equipamiento  (IDI)',	'25/8/21',	'25/2/22',	'Proyecto en ejecución, avance del mes mitad de enero representa el 81% de la obra\n\nInicio de construcción de la línea electrica por parte del ICE.\n\nLa empresa solicitó ampliación de plazo hasta el 25 de marzo, esto debido a todos los problemas con el clima presentados en la zona, y afectaciones por la  pandemia.',	'Atrasos por alguna dificultad que se pueda presentar en la construcción de la línea electrica, ya que se incluyen construcciones pequeñas fuera de las instalaciones del Área de Salud de Talamanca.',	'GIT-DAPE',	'CCSS-0930',	'Centros de acopio',	'Ingeniería Ambiental ',	NULL,	NULL,	'Cahuita',	'Talamanca',	'Limón',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0930'),
('Suspendido',	'CCSS-0931',	'Mejoramiento al sistema de tratamiento y disposición de aguas residuales Área de Salud Palmares',	'Estudios de Preinversión',	'16/9/20 13:29',	'Plataforma Servicios DAI',	'Róger Valverde Jiménez',	'Javier Chacón Campos',	'Dotar al edificio que alberga la Sede del Área de Salud Palmares de un sistema de tratamiento y disposición para las aguas residuales eficiente y que permita cumplir la normativa vigente',	'Construcción de una planta de tratamiento para aguas residuales, tipo lodos activados por aireación extendida; así como una tubería de conducción para desfogue del efluente en la Quebrada Calabazo',	'3.363,00',	'60,00',	' ₡100.000.000,00 ',	'Monto en colones',	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	4,	'Estudios de Preinversión (IDI)',	10,	'10% Elaboración de estudios de Preinversión (IDI)',	NULL,	NULL,	'Durante la etapa de investigación previa se determinó que el edificio de la Sede se ubica sobre dos terrenos colindantes (ambos propiedad de la CCSS), cada uno de los cuales poseé su plano de catastro. Ahora, con el fin de acatar lo establecido en la normativa del Ministerio de Salud, respecto al retiro del lindero (10 m), se hizo necesario gestionar la unión de ambas fincas, pues de otra forma no se podría cumplir este lineamiento. \nEsta gestión está siendo realizada por el Área de Bienes y Propiedades y la Direccón Jurídica. Hasta tanto no se complete este trámite no es posible avanzar con el proyecto. A la fecha no ha sido finalizado.\nUna vez finalizada la unión de fincas, se procederá a iniciar las gestiones y trámites respectivos: MINAE, Ministerio de Salud, SETENA, etc.',	NULL,	'GIT-DAPE',	'CCSS-0931',	'Tratamiento de Aguas Residuales',	'Ingeniería Ambiental ',	NULL,	NULL,	'Palmares',	'Palmares',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0931'),
('Pasivo',	'CCSS-0961',	'Rehabilitación pozo de extracción de agua del Hospital de Upala',	'Finalizado',	'11/1/22 12:27',	'Plataforma Servicios DAI',	'Róger Valverde Jiménez',	'Sigfrido Aymerich Matute',	'Rehabilitar el pozo para extracción de agua potable, del Hospital de Upala',	'El pozo actual deben, susttuirze equipos actuales, reconstruir el encamizado, y conectar mediante tuberías a la linea que lleva el agua al tanque de almacenamiento de agua.',	'6,00',	'6,00',	' ₡45.000.000,00 ',	'Presupuesto actualizado \nSe cuento con la certificacion presupuestaria, que fue recibida a final de febrero.',	'SEM;#1',	'2021CD-000006-0001104403',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'20/9/21',	'20/11/21',	'El proyecto esta en fase de elaboracion de cartel.\nLos estudios previos de evluación del pozo para determinar la viabilidad de  rehabilitar el pozo, ya se ejecutaron.\n\nal 15/5/2020\n\nNo hay avances al periodo del informe \n\nal 15/06/2020\n\nEste proyecto esta sin presupuesto actualmente.\n\nal 22/07/2020\n\nel cartel de licitacion tiene un 90 % avance\n\nal 21/07/2020\nSe autorizan los fondos, es decir se recibe la certificación presupuestaria para la ejecución presupuestaria\n\nA la fecha 28/08/2020, el cartel en la corriente de contratación, y esta en ajuste final, previo a la convocatoria de concurso\n\nA la fecha 10/09/2020, se tiene previsto convocar el concurso para el 15/09/020\n\nLa unidad de contratación administrativa, no pudo convocar el concurso en las fechas previstas. Ya que la ultima fase de revisión no la hicierón.\nPor lo tanto, el concurso no se va hacer este año, en razón de las limitantes puestas en la certificación presupuestaria.\n\n12/11/2020\nTodos los pasos para el proceso de publicación del pliego cartelario se cumplieron, y pasaron las diferentesfases de revisión.\nSin embargo el proceso, esta a la espera de una nueva certificación presupuestaria, ya que el proyecto, aunque se podia iniciar este año no se concluiria, hasta el mes de Enero, y la certificación no arantizaba disponibilidad de dinero para el otro año. \nSin dicha garantia, la ley de Contratación Administrativa no permite la convocatoria de concurso alguno\n\n15/12/2011\nNo hay cambios respecto a la ultima actualización.\nSe espera que en Enero 2021, una vez recibamos la certificación presupuestaria se convoca l concurso, ya que toda l documentación esta lista, revisada y aprobada\n\n12/01/2021\n\nSe esta a la espera de la certificación presupuestaria para proceder a la publicación del cartel\n\n15/02/2021\n\nNo hay cambios en el estado. \nSe esta a la espera de la certificación presupuestaria para proceder a la publicación del cartel\n\n15/03/2021\nA finales de febrero de 2021, se recibe la certificación presupuestaria.\nPor tanto se espera publicar el concurso en las proximas semanas\n15/04/2021\nA la espera de la publicacion el sicop\n14/5/2021\nSe continua a la espera de el proceso y publicacion en SICOP\n16/07/2021\nEl Concurso de este proyecto se convoco el martes 13/07/2021 se espera recibir ofertas el dia martes 20 de Julio de 2021\n14/8/2021\nProyecto en fase concursal.\nSe hizo recomendacion de adjudicacion.\nSe sta en fase de respuesta a recurso revocatoria, el cual se recomendo tecnicamente rechazar\n16/9/2021\nEl proyecto entra en fase de ejecución. Se cumplieron todos las tramites de la fase concursal, analisis de ofertas, adjudicación y fiema de contrato.\nEstableciendose la fecha de inicio el 20/09/2021\n15/10/2021\nEl proyecto esta en ejecución. \nSe avanzo en la aprobación de los diferentes submitals. \n\nLas obras de campo se iniciarón el proceso de evaluación final de calidad de agua, por medio de laboratorio acreditado.\nEl proyecto avana con forme a lo programado\nEl trabajo de campo tiene un 100 % de avance. \nEl avance general del proyecto es de un 90 %.\n\n15/11/2021\nEn el proyecto se concluyo toda los trabajos de campo, según lo previsto en cartel. Se esta en proceso final de recepción, basicamente entrega de documentación del proyecto.\n\n(Respecto del cronograma los puntos 3, 6, 14,15, no aplicarón)\n\n13/12/2021\n\nEl proyecto se concluyo y se recibio a satisfacción en las fechas prevista',	'1. Disponibilidad financiera\n2. Ojeciones por parte la unidad usuaria, que pudiese retrasar la ejecución\n3 16/10/2020. Que haya disponibilidad financiera para el 2020\n4. Que no se presenten oferentes. Caso remoto, pero no descartable.\n5. Retraso por motivos de fuerza mayor debido a imprevistos ambientales\n6. Retrasos por decisiones administrativas del Hospital.\n\n\n',	'GIT-DAPE',	'CCSS-0961',	'Pozos y Almacenamiento de Agua',	'Ingeniería Ambiental ',	NULL,	NULL,	'Upala',	'Upala',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0961'),
('Activo',	'CCSS-0953-2',	'Detección y alarma de incendios Centro de Desarrollo Social (CEDESO)',	'Ejecución',	'10/1/22 18:37',	'Plataforma Servicios DAI',	'Oscar Mora Elizondo',	'Oscar Mora Elizondo',	'Gestionar la contratación y la instalación de los sistemas de detección y alarma de incendio de las siguientes Unidades: Centro de Desarrollo Social CEDESO, basándose en la propuesta de diseño realizada por el PSIE.\nLa contratación incluye además las siguientes Unidades: Laboratorio de Productos Farmacéuticos, Área de salud de Poás, Lavandería Adolfo Zeledón Venegas, Área de Atenas, EBAIS de San Rafael y EBAIS de Sabana Redonda',	'Suministro e instalación del sistema de detección y alarma contra incendios. Esto comprende la instalación de los distintos dispositivos que componen el sistema, estaciones manuales, sensores de humo, sensores de temperatura, sensores de llama, sensores de gas, sensor beam, sistema de detección temprana por aspiración, entre otros; equipos de monitoreo y control, así como los equipos de notificación (sirenas y luces estroboscópicas, garantizando 100% de cobertura, de forma que se mejore el tiempo de respuesta del personal en caso de que se presente una eventualidad relacionada con fuego.',	NULL,	'2.600,00',	' ₡43.000.000,00 ',	'El monto corresponde únicamente a la Unidad. El monto total de la licitación es de ₡333.000.000,00 colones',	NULL,	'2020LA-000001-4403',	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	66,	'Ejecución (IDI)',	0.97,	'Orden de inicio emitida (IDI)',	NULL,	NULL,	'\nEl 15/11/2021 se da la orden de inicio del proyecto. Debido a los planes que tiene la DAI de una remodelación del Cedeso y la clínica  en el período 2022-2023, se está analizando la posiblidad de excluirlo del contrato.',	'Es importante hacer una revisión de los tiempos de los procesos críticos de la ejecución, lo anterior por cuanto se han visto afectados por la pandemia y por la puesta en marcha del uso de la plataforma del Sicop, lo cual puede impactar la duración de la obra. \n',	'GIT-DAI',	'CCSS-0953-2',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'Catedral',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0953-2'),
('Activo',	'CCSS-0953-3',	'Detección y alarma de incendios  Área de Salud de Poás',	'Ejecución',	'14/2/22 14:00',	'Carlos Ricardo Granados Ramírez',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Carlos Ricardo Granados Ramírez',	'Gestionar la contratación y la instalación de los sistemas de detección y alarma de incendio de las siguientes Unidades: Área de Salud Poás, basándose en la propuesta de diseño realizada por el PSIE. Incluye los EBAIS de Saban Grande y San Rafael.\nLa contratación incluye además las siguientes Unidades: Laboratorio de Productos Farmacéuticos, Centro de Desarrollo Social, Lavandería Adolfo Zeledón Venegas, Área de Atenas.',	'Suministro e instalación del sistema de detección y alarma contra incendios. Esto comprende la instalación de los distintos dispositivos que componen el sistema, estaciones manuales, sensores de humo, sensores de temperatura, sensores de llama, sensores de gas, sensor beam, sistema de detección temprana por aspiración, entre otros; equipos de monitoreo y control, así como los equipos de notificación (sirenas y luces estroboscópicas, garantizando 100% de cobertura, de forma que se mejore el tiempo de respuesta del personal en caso de que se presente una eventualidad relacionada con fuego.\nAsimismo instalar un sistema de extinción del tipo agente limpio en el cuarto de servidores.',	NULL,	'2.308,00',	' ₡98.000.000,00 ',	'El monto corresponde únicamente a la Unidad. El monto total de la licitación es de ₡333.000.000,00 colones',	NULL,	'2020LA-000001-4403',	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	69.6,	'Ejecución (IDI)',	12.61,	'12% Construcción y Equipamiento  (IDI)',	NULL,	NULL,	'En lo referente a este proyecto se reporta el avance de la contratación y no por cada uno de las Unidades.\n\nEl avance general del proyecto es de un 12,37%. Actualmente se trabaja en el área de salud de Poás y el ebais de Sabana Redonda. Esta semana se inician los trabajos en el Ebais de San Rafael. Se avanza sin contratiempos. \n',	'Los tiempos de importación de algunos equipos pueden afectar negativamente en el plazo de ejecución.\n\n',	'GIT-DAPE',	'CCSS-0953-3',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'San Pedro',	'Poás',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0953-3'),
('Activo',	'CCSS-0953-4',	'Detección y alarma de incendios Área de Salud de Atenas',	'Ejecución',	'14/2/22 14:01',	'Carlos Ricardo Granados Ramírez',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Carlos Ricardo Granados Ramírez',	'Gestionar la contratación y la instalación de los sistemas de detección y alarma de incendio de las siguientes Unidades: Área de Salud Atenas, basándose en la propuesta de diseño realizada por el PSIE.\nLa contratación incluye además las siguientes Unidades: Laboratorio de Productos Farmacéuticos, Centro de Desarrollo Social, Lavandería Adolfo Zeledón Venegas, Área de Salud de Poás, EBAIS de San Rafael y EBAIS de Sabana Redonda',	'Suministro e instalación del sistema de detección y alarma contra incendios. Esto comprende la instalación de los distintos dispositivos que componen el sistema, estaciones manuales, sensores de humo, sensores de temperatura, sensores de llama, sensores de gas, sensor beam, sistema de detección temprana por aspiración, entre otros; equipos de monitoreo y control, así como los equipos de notificación (sirenas y luces estroboscópicas, garantizando 100% de cobertura, de forma que se mejore el tiempo de respuesta del personal en caso de que se presente una eventualidad relacionada con fuego.\nAsimismo instalar un sistema de extinción del tipo agente limpio en el cuarto de servidores.',	NULL,	'2.000,00',	' ₡51.729.000,00 ',	'El monto corresponde únicamente a la Unidad. El monto total de la licitaciín es de ₡333.000.000,00 colones',	NULL,	'2020LA-000001-4403',	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	69.6,	'Ejecución (IDI)',	12.61,	'12% Construcción y Equipamiento  (IDI)',	NULL,	NULL,	'En lo referente a este proyecto se reporta el avance de la contratación y no por cada uno de las Unidades.\n\nEl avance general del proyecto es de un 12,37%. Actualmente se trabaja en el área de salud de Poás y el ebais de Sabana Redonda. Esta semana se inician los trabajos en el Ebais de San Rafael. Se avanza sin contratiempos. \n\n\n',	'Los tiempos de importación de algunos equipos pueden afectar negativamente en el plazo de ejecución.',	'GIT-DAPE',	'CCSS-0953-4',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'Atenas',	'Atenas',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0953-4'),
('Suspendido',	'CCSS-0920-1',	'Plan de Abordaje Hospital Nacional de Niños - Reforzamiento y readecuación de los sistemas electromecánicos y el arquitectónico de los edificios de Hospitalización y Chapuí',	'Portafolio de Proyectos',	'10/2/21 09:14',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Ana Gabriela Echavarría Chacón',	'',	'',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	14,	'Portafolio de Proyectos (ILLM)',	50,	'Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Se trabaja en el plan maestro de abordaje, revisando con la unidad usuaria las alternativas de acomodo de los servicios y la lista de proyectos a incluir en el Plan',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0920-1',	'Reduc vulnerabilidad sísmica en infraestructura',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0920-1'),
('Pasivo',	'CCSS-0920-2',	'Plan de Abordaje Hospital Nacional de Niños - Readecuación de los servicio de Farmacia de Consulta Externa.',	'Finalizado',	'10/2/21 09:43',	'Ana Gabriela Echavarría Chacón',	'Miguel Picado Jiménez',	'Cristian Montoya Corrales',	'Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.',	'El proyecto se basa en la Remodelación y Ampliación del área donde se encuentra ubicado el Servicios de Farmacia de Consulta Externa del Hospital. En dicha remodelacion se contempla nuevo sistema de aire acondicionado, mobiliario, puertas automaticas, controles de acceso de funcionarios, sistema de supresión de incendios, sistema de voy y datos, equipo de computo y sistema por monitores para entrega de medicamentos.',	'0,00',	'125,00',	' ₡145.839.395,52 ',	'Renglón 01: Diseño $ 25 603,02 \nRenglón 02: Construcción $ 200 808\nAdenda # 01: $ 24 000\nT.C. oferta 582.40',	'SEM;#1',	'2018LA-000006-4403',	'PYDCA S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'12/12/18',	'8/7/20',	'El proyecto se encuentra concluido y ya se recibió definitivamente y está en operacion. Queda por realizar 4 visitas trimestrales de mantenimiento del sistema contra incendios, aire acondicionado y sistema electrico de la Farmacia. \n\nEste proyecto lo està efectuando el HNN para la parte de mantenimiento del HNN ',	NULL,	'GIT-DAPE',	'CCSS-0920-2',	'Renov Infraestructura',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0920-2'),
('Pasivo',	'CCSS-0920-3',	'Plan de Abordaje Hospital Nacional de Niños - Diagnóstico, diseño y construcción de obras para la mitigación de las zonas afectadas por las inundaciones presentadas en el HNN.',	'Finalizado',	'11/4/21 22:36',	'Plataforma Servicios DAI',	'Alexánder Vega Romero',	'Ana Gabriela Echavarría Chacón',	'Contratación por demanda entre instituciones de Derecho Público, la cual busca mitigar los daños ocacionados por las lluvias a las intalacionaes del H.N.N con una serie de trabajos a realizar según la necesidad presentada.',	'Consiste en realizar el diagnostico, diseño y ejecución de obras que sirvan  como mitigación de las zonas afectadas por las inundaciones en el H.N.N. Además, brindar los servicios profesionales en diseño y construcción, para la reparación y acondicionamiento de las obras de infraestructuras necesarias para mitigar los efectos adversos ocasionados por la escorrentía pluvial que afecta el Hospital.',	NULL,	NULL,	' ₡300.000.000,00 ',	NULL,	NULL,	'2017CD-00045-2103',	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'25/10/17',	'25/10/20',	'CCSS-0920-3	Readecuación de Farmacia Consulta Externa	Finalizado: en Mantenimiento por parte del Hospital Nacional de Niños \n\nVer informe GIT-DAI-4348 -2020 con fecha del 07-diciembre-2020\n',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0920-3',	'Renov Infraestructura',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0920-3'),
('Pasivo',	'CCSS-0920-4',	'Plan de Abordaje Hospital Nacional de Niños - Diseño y construcción del Centro de Acopio',	'Finalizado',	'10/2/21 09:45',	'Ana Gabriela Echavarría Chacón',	'Miguel Picado Jiménez',	'Oscar Miguel Vargas Araya',	'Contratar los servicios profesionales para la realización del diseño, planos constructivos, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, construcción y manual de operación del Área de Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos del Hospital Nacional de Niños, el cual incluye recintos para el almacenamiento temporal de residuos, reciclaje, ropa sucia, área de pesaje y almacenamiento de suministros de limpieza, entre otros',	'Se debe realizar el diseño en las áreas civil, eléctrica, mecánica, ambiental y cualquier otra de competencia directa con el proyecto. Asi como realizar revisiones periódicas del desarrollo del proyecto esto para lograr la aprobación por parte del equipo de Inspección. Una vez aprobado el proyecto se deberán realizar los planos constructivos y especificaciones técnicas, así como los trámites de permisos de construcción del proyecto.\n\nRealizar los estudios topográficos y estudios de mecánica de suelos y toda referencia necesaria para el emplazamiento del proyecto.\n\nEl oferente deberá especificar los materiales constructivos a utilizar. Además, debe indicar los acabados arquitectónicos, materiales de referencia que \n\nRealizar todos los trámites para la aprobación de los planos ante las entidades correspondientes (CFIA, Ministerio de Salud, Bomberos, etc.),  SETENA. \n\nSuministrar, instalara y probar el equipo de autclavado y entregar un area funcional, y adecuada para los trabajos de autoclavado del H.N.N.\n',	NULL,	'92,00',	' ₡191.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	'2018LA-000005-4403',	'HJ del Norte S.A',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'29/10/18',	'4/10/19',	'Centro Operando de forma normal, se realizaron los trabajos correctivos a la estructura y los correctivos al equipos de autoclavado.\n\nYa se efectuo el cuarto mantenimiento preventivo a la autoclave instalada.\n\nEl año de garantia sobre problemas en infraestructura y equipos diferentes a la autoclave vencio el 04 de octubre\n\nEquipo opera correctamente.\n\nMantenimiento por parte del HNN',	NULL,	'GIT-DAPE',	'CCSS-0920-4',	'Centros de acopio',	'Ingeniería Ambiental ',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0920-4'),
('Suspendido',	'CCSS-0920-5',	'Plan de Abordaje Hospital Nacional de Niños - Unidad de Hemato - Oncología HNN',	'Estudios de Preinversión',	'10/2/21 09:39',	'Ana Gabriela Echavarría Chacón',	'Alexánder Vega Romero',	'Ana Gabriela Echavarría Chacón',	'Reacondicionar el espacio físico y los sistemas electromecánicos del servicio de Onco-hematología, con el fin de habilitar el servicio con las condiciones mínimas requeridas',	'Adecuación del Servicio de Onco-Hematología del HNN para la dotación de espacios funcionales y la futura implementación de los procedimientos de CAR-T pediátricos.',	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	4,	'Estudios de Preinversión (ILLM)',	10,	'10% Elaboración de estudios de Preinversión  (ILLM)',	NULL,	NULL,	'Està detenido se trabaja en el plan maestro de abordaje, revisando con la unidad usuaria las alternativas de acomodo de los servicios y la lista de proyectos a incluir en el Plan\n\nVer  oficio GIT-DAI-4348 -2020 del 07-diciembre-2020\n',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0920-5',	'Renov Infraestructura',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0920-5'),
('Activo',	'CCSS-0818',	'Plan de Abordaje de la Torre Norte Hospital Dr. R. A. Calderón Guardia',	'Diseño',	'14/2/22 14:15',	'Cristian Castillo Saurez',	'Miguel Picado Jiménez',	'Cristian Castillo Saurez',	'Reducir la vulnerabilidad en las instalaciones del edificio Torre Norte Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.\nLa intervención que requiere el edificio es de forma integral y debe ejecutarse en  todos sus sistemas (estructural, no estructural y funcional), de manera que se cumpla con todos los requerimientos operacionales y se seguridad humana vigentes para una edificación del tipo escencial.',	'El proyecto consiste en una intervención de los sistemas que lo componen, de manera que cumpla con los requerimientos operacionales y normativas vigentes.Para lograr esto se realiza una intervención programada por fases:\nFase 0:Levantamiento de la infraestructura, plan de emergencia y adecuaciones básicas.\nFase 1: Evaluaciones Técnicas especializadas. Estudios preliminares y estudios básicos (análisis estructural, estudios de puesta a tierra, carga y calidad de energía, caracterizaciones de las aguas, etc).\nFase 2: Planos constructivos y presupuesto: Diseño de planos constructivos y especificaciones técnicas.\nFase 3: Intervención de reforzamiento para la disminución de la vulnerabilidad. Construcción del componente estructural, arquitectónico, eléctrico y mecánico.\nFase 4: Recepciones, Mantenimiento y Garantías. Etapa de cierre de los componentes de construcción.',	'24.664,00',	'20.000,00',	' ₡62.000.000.000,00 ',	'Este monto estimado corresponde al área de intervención  por un costo de referencia de proyectos similares anteriores.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	25,	'Diseño (IDI)',	16.65,	'Estudios Preliminares finalizados (IDI)',	'8/4/19',	'31/12/29',	'Se realiza presentación de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología del perfil de proyecto, el cual sintetiza las alternativas constructivas evaluadas con los profesionales que han tenido experiencia relacionada con el reforzamiento de edificaciones.\nAsimismo se trabaja en las observación realizadas en la presentación de las alternativas, como lo son:\n1. La solicitud de información a la Gerencia Médica sobre la cantidad oficial de camas y salas de cirugía del complejo hospitalario.\n2. Desarrollo del documento de Factibilidad para la solicitud de la viabilidad financiera para presentar a la GIT y que esta lo gestione ante la Gerencia Financiera.\n3. La revisión de costo de infraestructura sobre la estimación base.\n\nSe requiere para la fase siguiente la aprobación de la autoridades respectivas para dar la orden de trabajo a  la empresa consultora que  se encargara del desarrollo del anteproyecto\n',	'Que en periodo mayor a dos meses no se logre contar con una alternativa  clara para el desarollo de un anteproyecto ya que este es un insumo necesario para el desarrollo del anteproyecto mediante el Contrato por Demanda N° DAPE-000003-2020.',	'GIT-DAPE',	'CCSS-0818',	'Hospitales Nacionales',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Carmen',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0818'),
('Pasivo',	'CCSS-0920-6',	'Plan de Abordaje Hospital Nacional de Niños - Remodelación de Medicina 4 y 5',	'Finalizado',	'10/2/21 09:46',	'Ana Gabriela Echavarría Chacón',	'Miguel Picado Jiménez',	'Oscar Miguel Vargas Araya',	'Brindar mantenimiento a la estructura de los distintos edificios del HNN para su conservación. En el caso específico de los Servicios de Medicina 4 y Medicina 5, requieren reparaciones y mejoras menores con el fin de brindar un espacio seguro y agradable al paciente.   ',	'El proyecto de obras indicado fue un proyecto concebido para el mantenimiento de los servicios de hospitalización, los cuales debido a su ocupación de pacientes hospitalizados requiere una coordinación especial entre médicos, enfermeras, personal de servicio de Nutrición, Aseo y Ropería y por su puesto contratistas.  \n\nEl pasado 06 de agosto 2019, se recibe en el AGIM copia del documento No.00008-19 con lo cual se comunica la formalización del contrato entre el Hospital Nacional de Niños y E.S. Consultoría y Construcción S.A. (Contratista);  a partir de este momento se debe coordinar con el Contratista para establecer en común acuerdo la fecha de inicio para lo cual el HNN debe entregar una Orden de Inicio, de conformidad con los apartados 19 y 20 del documento Especificaciones generales y técnicas para contratación de obra civil (ECOC).\n\nLa fecha de formalización de contrato indicada en el párrafo anterior coincidió con el pico respiratorio que tenía con ocupación de 100% de las camas en salones, por lo cual se dificultaba dar una orden de inicio hasta que el Hospital Nacional de Niños no tuviera un plan para la intervención de los servicios de Endocrino, Medicina 4 y Medicina 5 causando el menor impacto y a la espera una menor desocupación de los salones de hospitalización.\n\nEs por lo anterior, que el AGIM en conjunto con Ingeniería Industrial de la Dirección Administrativa-Financiera, la Jefatura de Medicina, Enfermería y de los Servicios Endocrinología, M4 y M5, se disponen a elaborar un Plan de Contingencia para el desalojo de los salones de hospitalización. Consecuentemente, después de una detallada coordinación y a la espera de que disminuyera el pico respiratorio, se acuerda desarrollar el proyecto por etapas, bajo la premisa de no intervenir todos los sitios de proyecto al mismo tiempo:\n\n1era etapa del 21 de octubre al 17 de noviembre (4 semanas)\n2da etapa del 18 de noviembre al 01 de diciembre (2 semanas)\n3era etapa del 26 de noviembre al 22 de diciembre (4 semanas)\n4 etapa del 06 de enero 2020 al 02 de febrero del 2020 (4 semanas)\n5 etapa del 27 de enero 2020 al 29 de febrero del 2020 (4 semanas)\n\nSe programa una PAUSA de obras de 02 SEMANAS, fin de año del 23 de diciembre al 05 de enero 2020, periodo en el que el Hospital realiza actividades de los niños fin de año, por lo cual no le convienen tener obras en los salones de hospitalización.   \n\nSe emite la orden de inicio del presente contrato a partir del 21 de octubre del 2019.  Según costa en el Acta de Orden de Inicio, el Contratista manifiesta que comprende el imprevisto de la Administración en cuanto no poder iniciar el proyecto de forma inmediata y se muestra anuente a ejecutar las obras conforme lo dispuesto por el Hospital, en las fechas y etapas que al Hospital le convenga sin que esto genere un cobro adicional de su parte.',	'835,00',	'835,00',	' ₡244.810.155,06 ',	'un monto de contrato original de $342.200,00 (doscientos cuarenta y dos mil doscientos dólares con cero centavos).',	'SEM;#1',	'2019LA-000028-2103',	'E.S. Consultoría y Construcción S.A.',	'Infraestructura Llave en Mano',	100,	'Finalizado (ILLM)',	100,	'Proyecto en operación  (ILLM)',	'21/4/19',	'20/4/20',	'Proyecto terminado y entregado 100%. A la espera de informe final por parte del HNN.\n\nSe continua informe contable del dinero utilizado en el proyecto.',	NULL,	'GIT-DAPE',	'CCSS-0920-6',	'Renov Infraestructura',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0920-6'),
('Activo',	'CCSS-1020',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Grano de Oro',	'Contratación',	'14/2/22 14:50',	'Oscar Eliécer Rosales Salas',	'Miguel Picado Jiménez',	'Oscar Eliécer Rosales Salas',	'“Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.”',	'El proyecto pretende satisfacer la creciente demanda de infraestructura médica requerida en nuestro país, con el objetivo de siempre brindar atención en salud y promover su conservación en el individuo, la familia, la comunidad en los diferentes grupos de la población del país y mejorar la atención integral de las zonas indígenas. Esta sede que laborará bajo la orientación del nuevo modelo de atención, el cual se caracteriza por un enfoque biopsicosocial del proceso de salud -enfermedad; por una atención integral y continua de la salud de las personas y el ambiente, cuyo énfasis estará puesto en las acciones de promoción y prevención, fundamentadas en la estrategia de Atención Primaria.',	'918,77',	'750,85',	' ₡1.476,75 ',	'Estimación global actualizada con anteproyecto aprobado, monto definitivo puede variar con avance de etapas y licitación.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	40.5,	'Contratación (ILLM)',	19.2,	'80% Elaboración del Cartel de Contratación   (ILLM)',	'28/4/23',	'30/8/24',	'Se obtiene por parte de AISI la entrega del componente de seguridad por medio del oficio DSI-AISI-1351-2021.\n\nSe realiza la actualización del presupuesto con los insumos recibidos de mantenimiento, equipamiento y anteproyecto.\n\nSe solicita gestionar la Constancia Presupuestaria del proyecto CCSS-1020- Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Grano de Oro, con el oficio GIT-DAPE-0268-2022. \n\nSe continua con la formulación del cartel de contratación.\n',	'Se presenta un riesgo asociado al incremento de la actualización de costos ya que requiere de una autorización e inclución en el Portafolio Institucional de Proyectos de Inversión.\n\nSe presenta un riesgo asociado al retraso de la publicación del cartel por medio de las revisiones de SAGAL y GIT.\n',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1020',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Chirripó',	'Turrialba',	'Cartago',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1020'),
('Activo',	'CCSS-1055',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Visita Periódica Paso Marcos',	'Contratación',	'14/2/22 15:01',	'Oscar Eliécer Rosales Salas',	'Miguel Picado Jiménez',	'Oscar Eliécer Rosales Salas',	'“Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.”',	'El proyecto pretende satisfacer la creciente demanda de infraestructura médica requerida en nuestro país, con el objetivo de siempre brindar atención en salud y promover su conservación en el individuo, la familia, la comunidad en los diferentes grupos de la población del país y mejorar la atención integral de las zonas indígenas. Esta sede que laborará bajo la orientación del nuevo modelo de atención, el cual se caracteriza por un enfoque biopsicosocial del proceso de salud -enfermedad; por una atención integral y continua de la salud de las personas y el ambiente, cuyo énfasis estará puesto en las acciones de promoción y prevención, fundamentadas en la estrategia de Atención Primaria.',	'690,49',	'420,01',	' ₡732,95 ',	'Estimación global actualizada con anteproyecto aprobado, monto definitivo puede variar con avance de etapas y licitación.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	40.5,	'Contratación (ILLM)',	19.2,	'80% Elaboración del Cartel de Contratación   (ILLM)',	'28/4/23',	'30/8/24',	'Se obtiene por parte de AISI la entrega del componente de seguridad por medio del oficio DSI-AISI-1351-2021.\n\nSe realiza la actualización del presupuesto con los insumos recibidos de mantenimiento, equipamiento y anteproyecto.\n\nSe solicita gestionar la Constancia Presupuestaria del proyecto CCSS-1055- Construcción y Equipamiento Puesto de Visita Periódica Paso Marcos, con el oficio GIT-DAPE-0271-2022. \n\nSe continua con la formulación del cartel de contratación.',	'Se presenta un riesgo asociado al incremento de la actualización de costos ya que requiere de una autorización e inclución en el Portafolio Institucional de Proyectos de Inversión.\n\nSe presenta un riesgo asociado al retraso de la publicación del cartel por medio de las revisiones de SAGAL y GIT.\n',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1055',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Chirripó',	'Turrialba',	'Cartago',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1055'),
('Activo',	'CCSS-1056',	'Construcción y Equipamiento Nueva Sede Visita Periódica Roca Quemada',	'Contratación',	'14/2/22 15:01',	'Oscar Eliécer Rosales Salas',	'Miguel Picado Jiménez',	'Oscar Eliécer Rosales Salas',	'“Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.”',	'El proyecto pretende satisfacer la creciente demanda de infraestructura médica requerida en nuestro país, con el objetivo de siempre brindar atención en salud y promover su conservación en el individuo, la familia, la comunidad en los diferentes grupos de la población del país y mejorar la atención integral de las zonas indígenas. Esta sede que laborará bajo la orientación del nuevo modelo de atención, el cual se caracteriza por un enfoque biopsicosocial del proceso de salud -enfermedad; por una atención integral y continua de la salud de las personas y el ambiente, cuyo énfasis estará puesto en las acciones de promoción y prevención, fundamentadas en la estrategia de Atención Primaria.',	'1.220,10',	'421,32',	' ₡748,83 ',	'Estimación global actualizada con anteproyecto aprobado, monto definitivo puede variar con avance de etapas y licitación.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura Llave en Mano',	40.5,	'Contratación (ILLM)',	19.2,	'80% Elaboración del Cartel de Contratación   (ILLM)',	'28/4/23',	'30/8/24',	'Se obtiene por parte de AISI la entrega del componente de seguridad por medio del oficio DSI-AISI-1351-2021.\n\nSe realiza la actualización del presupuesto con los insumos recibidos de mantenimiento, equipamiento y anteproyecto.\n\nSe solicita gestionar la Constancia Presupuestaria del proyecto CCSS-1056- Construcción y Equipamiento Puesto de Visita Periódica Roca Quemada, con el oficio GIT-DAPE-0272-2022. \n\nSe continua con la formulación del cartel de contratación.\n',	'Se presenta un riesgo asociado al incremento de la actualización de costos ya que requiere de una autorización e inclución en el Portafolio Institucional de Proyectos de Inversión.\n\nSe presenta un riesgo asociado al retraso de la publicación del cartel por medio de las revisiones de SAGAL y GIT.\n',	'GIT-DAPE',	'CCSS-1056',	'EBAIS',	'Infraestructura',	NULL,	NULL,	'Chirripó',	'Turrialba',	'Cartago',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1056'),
('Activo',	'CCSS-0953-1',	'Detección y alarma de incendios Laboratorio de Soluciones Parenterales',	'Ejecución',	'14/2/22 12:11',	'Carlos Ricardo Granados Ramírez',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Carlos Ricardo Granados Ramírez',	'Gestionar la contratación y la instalación de los sistemas de detección y alarma de incendio de las siguientes Unidades: Laboratorio de Productos Farmacéuticos, basándose en la propuesta de diseño realizada por el PSIE.\nLa contratación incluye además las siguientes Unidades: Área de salud de Atenas, Centro de Desarrollo Social, Lavandería Adolfo Zeledón Venegas, Área de Salud de Poás, EBAIS de San Rafael y EBAIS de Sabana Redonda',	'Suministro e instalación del sistema de detección y alarma contra incendios. Esto comprende la instalación de los distintos dispositivos que componen el sistema, estaciones manuales, sensores de humo, sensores de temperatura, sensores de llama, sensores de gas, sensor beam, sistema de detección temprana por aspiración, entre otros; equipos de monitoreo y control, así como los equipos de notificación (sirenas y luces estroboscópicas, garantizando 100% de cobertura, de forma que se mejore el tiempo de respuesta del personal en caso de que se presente una eventualidad relacionada con fuego.\nAsimismo instalar un sistema de extinción del tipo agente limpio en el cuarto de servidores.',	NULL,	'5.292,00',	' ₡70.365.000,00 ',	'El monto corresponde únicamente a la Unidad. El monto total de la licitación es de ₡333.000.000,00.',	NULL,	'2020LA-000001-4403',	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	69.6,	'Ejecución (IDI)',	12.61,	'12% Construcción y Equipamiento  (IDI)',	NULL,	NULL,	'En lo referente a este proyecto se reporta el avance de la contratación y no por cada uno de las Unidades.\n\nEl avance general del proyecto es de un 12,37%. Actualmente se trabaja en el área de salud de Poás y el ebais de Sabana Redonda. Esta semana se inician los trabajos en el Ebais de San Rafael. Se avanza sin contratiempos. ',	'Los tiempos de importación de algunos equipos pueden afectar negativamente en el plazo de ejecución.\n\n\n\n\n',	'GIT-DAPE',	'CCSS-0953-1',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0953-1'),
('Activo',	'CCSS-0953-5',	'Detección y alarma de incendios  Lavandería Adolfo Zeledón<br>Venegas',	'Ejecución',	'14/2/22 14:01',	'Carlos Ricardo Granados Ramírez',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Carlos Ricardo Granados Ramírez',	'Gestionar la contratación y la instalación de los sistemas de detección y alarma de incendio de las siguientes Unidades: Lavandería Zeledón Venegas, basándose en la propuesta de diseño realizada por el PSIE.\nLa contratación incluye además las siguientes Unidades: Laboratorio de Productos Farmacéuticos, Área de Salud de Poás, CEDESO, Área de Atenas, EBAIS de San Rafael y EBAIS de Sabana Redonda',	'Suministro e instalación del sistema de detección y alarma contra incendios. Esto comprende la instalación de los distintos dispositivos que componen el sistema, estaciones manuales, sensores de humo, sensores de temperatura, sensores de llama, sensores de gas, sensor beam, sistema de detección temprana por aspiración, entre otros; equipos de monitoreo y control, así como los equipos de notificación (sirenas y luces estroboscópicas, garantizando 100% de cobertura, de forma que se mejore el tiempo de respuesta del personal en caso de que se presente una eventualidad relacionada con fuego.',	NULL,	'2.188,00',	' ₡70.000.000,00 ',	'El monto corresponde únicamente a la Unidad. El monto total de la licitaciín es de ₡333.000.000,00 colones',	NULL,	'2020LA-000001-4403',	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	69.6,	'Ejecución (IDI)',	12.61,	'12% Construcción y Equipamiento  (IDI)',	NULL,	NULL,	'En lo referente a este proyecto se reporta el avance de la contratación y no por cada uno de las Unidades.\n\nEl avance general del proyecto es de un 12,37%. Actualmente se trabaja en el área de salud de Poás y el ebais de Sabana Redonda. Esta semana se inician los trabajos en el Ebais de San Rafael. Se avanza sin contratiempos. ',	'Los tiempos de importación de algunos equipos pueden afectar negativamente en el plazo de ejecución.',	'GIT-DAPE',	'CCSS-0953-5',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0953-5'),
('Pasivo',	'CCSS-0614',	'Sustitución de Ascensores Edificio de Hospitalización del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes',	'Finalizado',	'9/7/21 12:22',	'Plataforma Servicios DAI',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Andrés Antonio Gutiérrez Mata',	'Dotar con nuevos elevadores de mayor tecnología y seguridad respecto a los equipos actuales, con el fin de cubrir eficientemente las necesidades para con los usuarios de dicho centro de salud.',	'Sustitución de tres elevadores en el Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, incluye nueva acometida eléctrica y cámaras de seguridad. ',	'0,00',	'0,00',	' ₡178.718.493,80 ',	'Incluye el primer año de mantenimiento de los tres elevadores',	'SEM;#1',	'2019LA-000002-3107',	'Elevadores Schindler S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'6/9/19',	'14/4/21',	'El día 05 de junio de 2021 finaliza el primer año de mantenimiento. El Hospital ya tramitó la prórroga por un año más. Pendiente tramitar la última visita de mantenimiento para los tres elevadores.\n\n\n',	'Generación de polvo a la hora de colocar los marcos de puertas. Para su atención se colocaron extractores.\nMedidas de confinamiento emitidas por el Ministerio de Salud y acatadas por el contratista.\nCódigos Ámbar (pacientes con COVID) ',	'GIT-DMI',	'CCSS-0614',	'Sustitución de Ascensores',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Hospital',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0614'),
('Activo',	'CCSS-0808',	'Readecuación de Ropería Hospital Manuel Mora Valverde Golfito',	'Contratación',	'14/2/22 15:35',	'Julio César Castro Oviedo',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Julio César Castro Oviedo',	'Eliminar la contaminación ambiental y el hacinamiento en la Lavandería del Hospital de Golfito, así como trasladar la función y el servicio de esta lavandería al Hospital de Ciudad Neilly.',	'Remodelación Integral de Edificio de Roperia del Hospital Manuel Mora Valverde. Comprende la readecuación total del servicio de lavandería del Hospital, con la finalidad de convertirlo en un servicio de ropería, entiéndase con esto que el Hospital ya no tendrá la opción de lavar ropa en sus instalaciones, sino que deberán trasladar la ropa al Hospital de Ciudad Neilly, el cual estaría asumiendo el rol de lavandería de Golfito, así también como la reestructuración total del segundo piso, mismo que actualmente es de una estructura de madera, lo que compromete la seguridad contra incendios del futuro proyecto. \n\n ',	'1.301,00',	'830,00',	' ₡970.000.000,00 ',	'Costo total aproximado que incluye Diseño, Construcción y El primero año de mantenimiento.',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	52,	'Contratación (IDI)',	15.36,	'60% Elaboración del Cartel de Contratación  (IDI)',	'1/11/24',	'28/11/25',	'Al 14 de febrero se encuentra al día con respecto al cronograma.\nCon respecto a las metas se encuentra atrasado.\n\nSe esta elaborando oficio de justificación para ser remitido a la Dirección de Mantenimiento y posteriormente a la Gerencia sobre la posible suspención del proyecto. El mismo se encuentra en revisión por parte de la jefatura AMIEI.\n\nSe está a la espera de la recepción del informe técnico que debe facilitar la Dirección de Producción Industrial para saber si se debe construir una lavandería independiente para el Hospital de Golfito.\n\n\n\n\n',	NULL,	'GIT-DMI',	'CCSS-0808',	'Programa solución integral de lavanderías',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Golfito',	'Golfito',	'Puntarenas',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0808'),
('Activo',	'CCSS-0637',	'Sustitución del  Sistema Generación Eléctrica, Hospital Monseñor Sanabria Puntarenas',	'Contratación',	'14/2/22 10:52',	'Andrés Antonio Gutiérrez Mata',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Andrés Antonio Gutiérrez Mata',	'Dotar al Hospital Monseñor Sanabria de un grupo electrógeno con tecnología de punta que respalde la Red de Emergencias. ',	'Este proyecto consiste en instalar una Planta Eléctrica de 500 kW con su respectiva ATS en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, con el fin de reemplazar la planta eléctrica placa número 363832, cuya capacidad de funcionamiento es de 350 kW y no abastece la total necesidad de demanda de este Centro y se tienen previstos nuevos circuitos que deben ser conectados al tablero de emergencia.',	'0,00',	'12,00',	' ₡253.574.296,38 ',	'Según estudio de mercado',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	53,	'Contratación (Equip)',	23.04,	'Cartel finalizado (Equip)',	'12/8/22',	'19/9/23',	'Con respecto al cronograma adjunto y la meta el proyecto se encuentra a tiempo.\n\nSe recibe certificación presupuestaria por medio de oficio GIT-0174-2022 el día 04-02-2022 (abordaje del riesgo reportado el mes anterior).\nSe realiza nuevamente la inclusión del proyecto en SICOP el día 14-02-2022 considerando las observaciones emitidas el día 10-02-2022 por medio de oficio GIT-DMI-0094-2022 (Asunto: Competente para firmar el formulario GIT-FR-0005 Plantilla solicitud de la contratación/Decisión Inicial de la compra).\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n',	NULL,	'GIT-DMI',	'CCSS-0637',	'Generadores Eléctricos',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'El Roble',	'Puntarenas',	'Puntarenas',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0637'),
('Activo',	'CCSS-0616',	'Solución Paliativa de Lavandería Hospital San Rafael de Alajuela',	'Estudios de Preinversión',	'14/2/22 14:37',	'Oscar Fernando Carvajal Brenes',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Oscar Fernando Carvajal Brenes',	'Mejorar de manera paliativa dentro de las posibilidades que permita el área constructiva actual  las condiciones de lavado de ropa hospitalaria para atender la demanda del Hospital San Rafael de Alajuela y unidades adscritas.\n',	'Dotar a la Lavandería del Antiguo Hospital San Rafael de Alajuela de nuevos equipos industriales con tecnología de punta y readecuación de la infraestructura actual',	'0,00',	'0,00',	' ₡805.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	12,	'Estudios de Preinversión (Equip)',	90,	'90% Elaboración de estudios de Preinversión (Equip)',	'22/4/24',	'31/3/25',	'Al 14 de febrero del 2022 se tiene lo siguiente:\n\n1) Respecto a las metas y cronograma se encuentra al día.\n\n2) El 11/02/2022 se envía a revisión por parte de la Jefatura del AMIEI  el análisis comparativo entre la solución paliativa, la sustitución solamente de equipos de lavado o la construcción de una nueva lavandería.\n\n3) Se esta elaborando oficio de justificación para consultar a la Dirección de Mantenimiento si el proyecto se declara como suspendido temporalmente. El mismo se encuentra en revisión por parte de la jefatura AMIEI.',	'\n\n\n\n',	'GIT-DMI',	'CCSS-0616',	'Programa solución integral de lavanderías',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'San Rafael',	'Alajuela',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0616'),
('Activo',	'CCSS-0613',	'Sustitución de dos Ascensores Centro Nacional de Rehabilitación',	'Contratación',	'14/2/22 11:16',	'Andrés Antonio Gutiérrez Mata',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Andrés Antonio Gutiérrez Mata',	'Permitir una continuidad en la ejecución de las labores propias de cada servicio o de los funcionarios y pacientes que dependan de estos equipos para realizar sus tareas diarias mediante la adquisición de equipos de mayor tecnología. ',	'El proyecto consiste en sustituir los dos elevadores hidráulicos actuales por elevadores de tracción. Es necesario construir nuevos ductos, que incluye nuevas acometidas eléctricas y conexión al sistema de supresión y detección de incendios del Hospital.',	'60,00',	'60,00',	' ₡315.861.637,95 ',	'Según estudio de mercado',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	52,	'Contratación (Equip)',	15.36,	'60% Elaboración del Cartel de Contratación  (Equip)',	'8/9/22',	'26/10/23',	'Con respecto al cronograma adjunto y a la meta el proyecto se encuentra a tiempo.\n\nSe recibe certificación presupuestaria por medio de oficio GIT-0171-2022 el día 04-02-2022 (abordaje del riesgo reportado el mes anterior).\n\nPor medio de oficio GIT-DMI-AMIEI-0010-2022 del día 28-01-2022 se traslada documentación para revisión por parte de la UCA-DMI.\nSe inicia con la revisión por parte de la UCA el día 11-02-2022.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n',	'\n',	'GIT-DMI',	'CCSS-0613',	'Sustitución de Ascensores',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0613'),
('Pasivo',	'CCSS-0640',	'Sustitución de Sistema Generación Eléctrica Hospital Liberia (Zona 6)',	'Finalizado',	'5/8/20 10:16',	'Plataforma Servicios DAI',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Andrés Antonio Gutiérrez Mata',	'Brindar una alternativa secundaria que suministre electricidad a las cargas críticas del centro de salud cuando falle el fluido eléctrico local. ',	'Suministro de una nueva planta eléctrica de 200 kW con su respectiva Transferencia Automática, para sustituir la existente, lo anterior debido a que la misma ya cumplió su vida útil y presenta corrosión en su estructura y cables de electrodos en mal estado.',	'0,00',	'0,00',	' ₡70.507.847,72 ',	'Incluye el primer año de mantenimiento',	'SEM;#1',	'2017LA-000002-3107',	'Propace Ingeniería S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'8/2/18',	'6/12/18',	'Según conversaciones con el contratista, las actividades pendientes se realizaron en la visita de mantenimiento del mes de marzo. El día 12 Mayo se recibe documentacion de dicha visita siendo la misma correcta para el Hospital de Liberia.\nQueda pendiente el trámite de factura de la cuarta visita del primer año de mantenimiento.\n',	NULL,	'GIT-DMI',	'CCSS-0640',	'Generadores Eléctricos',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Liberia',	'Liberia',	'Guanacaste',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0640'),
('Activo',	'CCSS-0680',	'Modernización e implementación de sistemas activos y pasivos contra incendios en el edificio Jenaro Valverde.',	'Contratación',	'15/2/22 11:51',	'Freddy Minor Umaña García',	'Mary Paz Morales Ríos',	'Freddy Minor Umaña García',	'Dotar al edificio Jenaro Valverde Marín de sistemas de protección contra incendios activos y pasivos acordes y en cumplimiento a lo dispuesto en las normas NFPA y el Reglamento sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del Instituto Nacional de Seguros.',	'Actualización de los sistemas de protección contra incendios activos y pasivos actuales (Sistema fijo contra incendio, detección y alarmas, señalización de medios de egreso, iluminación de emergencia). Por otra parte este proyecto incluye la presurización de escaleras, compartimentación, instalación de rociadores automáticos en todo el edificio, así como la instalación de un sistema de supresión de agente limpio en los ductos técnicos y subestación eléctrica.',	'0,00',	'0,00',	' ₡1.870.421.963,44 ',	'Monto oferta única Globaltec Technologies GMZS S.A.\nEl Ing. Marvin Herrera Cairol mediante el oficio GIT-DMI-0564-2021 indica que una vez corregido el error aritmético indicado, se aclara que el monto correcto de la oferta única es ¢1.870.421.963,44.',	'SEM;#1',	'2018LN-000002-3107',	NULL,	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	64,	'Contratación (IDI)',	96,	'50% Proceso de Refrendo o Aprobación Interna  (IDI)',	NULL,	NULL,	'\nAvance del proyecto:  la Dirección de Mantenimiento Institucional respondió la información adicional solicitada por  la Contraloría General de la República, para obtener el refrendo del contrato.\n',	'Podría presentarse atrasos en el proceso de adjudicación por el trámite en las instancias correspondientes.',	'GIT-DAPE',	'CCSS-0680',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'Catedral',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0680'),
('Pasivo',	'CCSS-0641',	'Cambio de la distribución eléctrica vertical del edificio Jenaro Valverde Marín por ducto barra.',	'Finalizado',	'11/1/22 12:27',	'Plataforma Servicios DAI',	'Teofilo Peralta Gómez',	'Carlos Venegas Vargas',	'Modernizar el sistema eléctrico de alimentación y distribución vertical de todos los pisos del edificio Jenaro Valverde, acorde con los requerimientos vigentes del Código Eléctrico Nacional (NFPA 70).',	'Cambio de todas las tuberías y cableado de las acometidas eléctricas que alimentan a cada uno de los pisos del edificio Jenaro Valverde, las cuales viajan por los ductos técnicos del ala este y oeste, desde la subestación eléctrica ubicada en el sótano -2 hasta los tableros eléctricos ubicados en cada uno de sus 21 niveles. Este cambio de distribución eléctrica por ducto barra incluye también el cambio de tableros eléctricos y sus interruptores termomagnéticos, así como la reubicación de todos sus circuitos eléctricos.',	'0,00',	'0,00',	' ₡916.664.264,85 ',	'Monto total pagado al finalizar el proyecto. ',	'SEM;#1',	'2018LN-000001-3107',	'Schneider Electric Centroamerica S.A.',	'Infraestructura con Diseño de Planos Interno',	100,	'Finalizado (IDI)',	100,	'Proyecto en operación (IDI)',	'10/3/20',	'8/10/21',	'Se actualiza el dato del costo del proyecto, indicando el costo total real pagado, en el cual se incluye la disminución de la sublínea 1.2 del contrato N°0000001-2020 y aumento para realizar el bypass eléctrico del Data Center Institucional, tramitados mediante la modificación unilateral que fue aprobada por acuerdo de Junta Directiva, artículo 8° de la sesión N° 9185.',	NULL,	'GIT-DMI',	'CCSS-0641',	'Seg humana protección incendios y explosiones',	'Seguridad Humana',	NULL,	NULL,	'Catedral',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0641'),
('Activo',	'CCSS-0809',	'Solución Integral Lavandería Hospital Upala',	'Estudios de Preinversión',	'14/2/22 11:50',	'Andrés Antonio Gutiérrez Mata',	'Rony Gerardo Ruiz Jiménez',	'Andrés Antonio Gutiérrez Mata',	'Satisfacer la demanda de lavado de ropa hospitalaria generada por el Hospital de Upala y sus unidades adscritas, mejorando las condiciones de infraestructura del espacio disponible para desarrollar el proyecto.',	'Dotar a la Lavandería del Hospital de Upala de nuevos equipos industriales con tecnología de punta y readecuación de la infraestructura actual.',	'0,00',	'0,00',	' ₡1.200.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	9,	'Estudios de Preinversión (Equip)',	60,	'60% Elaboración de estudios de Preinversión (Equip)',	'27/2/24',	'31/1/25',	'De acuerdo al cronograma y la meta el proyecto se encuentra a tiempo.\n\nEl día 21-01-2022 se realiza reunión del equipo de trabajo on jefatura para exponer estatus actual del proyecto, inquietudes y requerimientos. Los temas tratados quedan consignados en minuta GIT-DMI-AMIEI-MIN-0024-2022.\nEl día 27-01-2022 se realiza reunión con jefe de lavandería y jefe de ingeniería y mantenimiento para retomar el proyecto y solicitar actualización de documentación para el estudio de preinversión. Los temas tratados quedan consignados en minuta GIT-DMI-AMIEI-MIN-0023-2022.\nSe realiza visita al sitio los días 08-09-10 de febrero 2022 para determinar condiciones actuales del sitio necesarias para elaborar la propuesta del proyecto.\n',	'Se indica según oficio GIT-1472-2020 que este proyecto esta fuera del escenario 1 estipulado por la Gerencia Financiera por lo tanto, no tiene contenido presupuestario.\n\nAbordaje: \nSe estará elaborando el estudio financiero por parte de AMIEI\n\n',	'GIT-DMI',	'CCSS-0809',	'Programa solución integral de lavanderías',	'Equipo Industrial',	NULL,	NULL,	'Upala',	'Upala',	'Alajuela',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0809'),
('Activo',	'CCSS-0611',	'I Fase Lámparas de Cirugía',	'Contratación',	'15/2/22 07:27',	'Luis Alberto Valenciano Jiménez',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Luis Alberto Valenciano Jiménez',	'Dotar a los Establecimientos de Salud de la CCSS de lámparas de cirugía de una cúpula (1) y de dos (2) cúpulas idóneas de manera que puedan brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna y eficiente.',	'El proyecto consiste en dotar a los Centros Médicos de la CCSS de lámparas de una (1) y dos (2) cúpulas, para reemplazar equipos que tienen vida útil vencida o próxima a vencer.',	'0,00',	'0,00',	' ₡705.000.000,00 ',	'Portafolio de Proyectos 2020-2024',	'SEM;#1',	'2021CD-000001-0001103110',	NULL,	'Equipamiento',	58,	'Contratación (Equip)',	65.28,	'Recomendación técnica emitida (Equip)',	'21/1/22',	'20/6/22',	'15-02-2022\n\nYa se cuenta con el aval de la Dirección Jurídica, mediante Oficio GA-DJ-0597-2022, recibido el 20 de enero de 2022.\nLa Licitación se encuentra en la Gerencia de Infraestructutra y Logística para revisión, dar el aval de lagalidad y continuar el proceso en la Comisión de Licitaciones. Se esta atiendo una solicitud de información de la Licda. Morales sobre unos puntos de la recomendación técnica.',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-0611',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0611'),
('Activo',	'CCSS-0612',	'II Fase Mesas de Cirugía',	'Contratación',	'15/2/22 07:32',	'Luis Alberto Valenciano Jiménez',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Luis Alberto Valenciano Jiménez',	'Adquirir Mesas de Cirugía con los Kits de accesorios necesarios para técnicas o tratamientos brindados por los centros médicos. se incluyo guapiles, una mesa adicional.',	'La Dirección de Equipamiento Institucional realiza la adquisición de Mesas de Cirugía, dirigidas a diferentes Centros Médicos, para realizar procedimientos en las Salas de Operaciones. Además, se adquiere la instalación del equipamiento por parte del proveedor, la garantía de funcionamiento por dos años, la capacitación en la operación y mantenimiento de los equipos.',	'0,00',	'0,00',	' ₡4.435.000.000,00 ',	'Monto obtenido del Portafolio Proyectos 2020-2024',	'SEM;#1',	NULL,	NULL,	'Equipamiento',	55.5,	'Contratación (Equip)',	38.4,	'90% Periodo de Recepción de Ofertas  (Equip)',	'30/10/20',	'29/8/22',	'15-02-2022\n\n\nSe atendio una segunda Audiencia recibida de la Contraloría General de la República, se esta a la espera de la respueta de esta Audiencia.\n\nLa fecha de Apertura de Ofertas esta para el 08 de marzo de 2022.',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-0612',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0612'),
('Activo',	'CCSS-0696',	'Rayos X Transportables - Fase 1 (Según demanda)',	'Contratación',	'11/2/22 09:21',	'Gloria Olendya Carrillo Méndez',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Gloria Olendya Carrillo Méndez',	'Asignar a los centros médicos beneficiarios del proyecto de Equipos de Rayos X Transportables (Móviles o Portátiles) idóneos, de manera que puedan brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna y eficiente. Así como contribuir a la disminución del tiempo de respuesta para realizar los estudios en este tipo de equipos.',	'La adquisición de los equipos se hará por medio de la modalidad de \"Entrega Según Demanda\" la cual consiste en elegir un proveedor y un modelo de equipo, quien suministrará los equipos que solicite la Administración mediante órdenes de pedido durante el plazo del contrato.\nLas órdenes de pedido se harán conforme los equipos vayan cumpliendo su vida útil, queden fuera de servicio o se requiera ampliar la capacidad instalada en los centros de salud, con fundamento en los estudios que se realicen y la normativa institucional. \nEl contrato con el proveedor elegido será por un año prorrogable hasta por 3 años adicionales. Las prórrogas estarán sujetos a la evaluación del proveedor y desempeño de los equipos.',	'0,00',	'0,00',	' ₡6.349.000.000,00 ',	'Montos estimados por año:\n2021: 1368000000\n2022:  1368000000\n2023:  1798000000\n2024: 1815000000',	'SEM;#1',	'Licitación Pública 2021LN-000001-3110 Adquisición de equipo de Rayos X Transportable Digital con modalidad de entrega según demanda.',	'A',	'Equipamiento',	62,	'Contratación (Equip)',	88.32,	'50% Formalización del Contrato  (Equip)',	'16/12/21',	'15/12/22',	'El adjudicatario presentó los requisitos de formalización indicados en el pliego cartelario en tiempo y forma, los mismos fueron revisados y cuentan con el VB técnico y administrativo para la formalización del contrato. \n\nEl contrato confeccionado y el expediente se encuentra en revisión legal previo al envío de firmas (GIT y Adjudicatario)\n\nEl proyecto se encuentra a tiempo respecto a la programación del cronograma y las metas del proyecto.',	'La matriz de  riegos  incluida en la Decisión Incial',	'GIT-DEI',	'CCSS-0696',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional ',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0696'),
('Activo',	'CCSS-0698',	'VI Fase - Rayos X',	'Contratación',	'16/2/22 15:42',	'José Luis Cordero Coto',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'José Luis Cordero Coto',	'- Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución\n\nCon la Sexta etapa (25 equipos):\n  Área de Salud Buenos Aires\n  Área de Salud Coronado\n  Área de Salud Goicoechea 2\n  Área de Salud Limón\n  Área de Salud Peninsular\n  Área de Salud Valle La Estrella\n  C.A.I.S. Puriscal\n  Hospital Blanco Cervantes\n  Hospital de Guápiles\n  Hospital de Golfito\n  Hospital Tomás Casas\n  Clínica Solón Nuñez\n  Área de Salud Santo Domingo\n  Hospital de Liberia 2 Salas con la 6ta etapa\n  Hospital San Vicente de Paul, 4 equipos\n  Hospital de las Mujeres (Carit)\n  Hospital Carlos Luis Valverde Vega\n  Hospitan Nacional de Niños\n\n\nSe comprarán 11 equipos convencionales y 13 equipos con fluoroscopía.\n\n- Efectuar la capacitación necesaria para la operación y mantenimiento de los nuevos equipos, a los funcionarios del servicio de Radiología de los Hospitales.\n\n- Brindar el control y seguimiento del mantenimiento preventivo a los nuevos equipos Rayos X digitales, durante el período de garantía de funcionamiento',	'Adquisición de 35 equipos de rayos X para estudios convencionales simples y de fluoroscopía, garantía de funcionamiento por dos años, capacitación y contrato de mantenimiento de un año prorrogable a tres años más.',	'1.330,33',	'1.330,33',	' ₡11.156.616.000,00 ',	'Estimado que se ejecuten en los años 2022, 2023 y 2024.',	'PFRON;#2',	'2021LN-000005-0001103110 Equipos de Rayos X Digital Directo y Rayos X Digital con Fluoroscopia. ',	NULL,	'Equipamiento',	54,	'Contratación (Equip)',	26.88,	'Licitación publicada (Equip)',	NULL,	NULL,	'16/02/2022\n\n1. El proyecto se encuentra a tiempo.\n\n2. El número de la licitación pública es 2021LN-000005-0001103110, para la cual se recibieron los recursos de objeción al cartel en el primer tercio.\n\n3. Mediante oficio GIT-DEI-0155-2022 se responde en tiempo y forma la audiencia especial de objeciones al cartel DCA-0376-2022 y DCA-0378-2022.\n\n4. Se recibe resolución de los recursos de objeción al cartel  R-DCA-00149-2022.\n\n5. En este momento se está trabajando en las modificaciones al cartel producto de la resolución R-DCA-00149-2022, las solicitudes de aclaración y la actualización derivada de las visitas a sitio efectuadas en el mes de enero 2022.',	'Los riesgos de la presente etapa radican en los tiempos de respuesta a las solicitudes de aclaración, objeciones o apelaciones a los actos administrativos que puedan presentar los potenciales proveedores. \n\nAsí mismo la dilatación en el tiempo en función de la actualización de información a nivel de diseño arquitectónico, civil y electromecánico derivado de las visitas a los centros médicos.',	'GIT-DEI',	'CCSS-0698',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0698'),
('Pasivo',	'CCSS-0905',	'Acelerador Lineal Monoenergético Hospital México',	'Finalizado',	'5/8/20 10:18',	'Plataforma Servicios DAI',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Marta Rodríguez Aguilera',	'Sustituir la Unidad de Cobalto N° 2 del Servicio de Radioterapia del Hospital México, por un Acelerador Lineal Monoenergético de baja energía, readecuacion de los recintos y contrato mantenimiento post-garantía.',	'Descargar y disponer, fuera del territorio nacional, de las fuentes de cobalto, tanto de la unidad a sustituir como de la unidad de cobalto N°1, todo conforme con la normativa nacional e internacional vigente, desinstalar unidad de cobalto, adquirir el Acelerador Lineal Monoenergético de 6MV, readecuar los recintos para su instalación, comisionar el nuevo equipo, capacitar a los funcionarios y contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos por un año prorrogable a tres años adicionales después de finalizada la garantía de funcionamiento de dos años',	NULL,	'72,58',	' ₡2.400.000.000,00 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2018CD-00001-3110',	'Promoción Medica PROMED S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'11/2/19',	'27/9/19',	'El cartel se publico en abril de 2018, previa autorizacion de la CGR. Se firma el contrato en agosto y el refrendo de Dirección Jurídica se da en setiembre 2018.\nSuperados los trámites de visado de planos, inicia la ejecucion en febrero 2019, finalizando en septiembre 2019.\nLa atención de pacientes inicia en  enero 2020, una vez emitido el Permiso de Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud',	'Jefatura Area de Gestión de Equipamiento',	'GIT-DAI',	'CCSS-0905',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	'9.951742',	'-84.115110',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0905'),
('Activo',	'CCSS-0918',	'Máquinas de Anestesia - III Fase',	'Contratación',	'10/2/22 07:39',	'Alejandra Granados Campos',	'Ayleen Quesada Meléndez',	'Alejandra Granados Campos',	'La adquisición comprende   de  109 Máquinas de Anestesia, la instalación de los equipos, cursos de capacitación para la operación de los equipos, dos años de garantía de funcionamiento  con visitas de mantenimiento preventivo y correctivo cuando se requiera.',	'Adquisición de  109 Máquinas de Anestesia para los servicios de Cirugía  Y y susutituir  los equipos que ya cumplieron vida útil.',	NULL,	NULL,	' ₡5.200.000.000,00 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2020LN-000001-001104402',	NULL,	'Equipamiento',	61,	'Contratación (Equip)',	84.48,	'Licitación adjudicada (Equip)',	'30/9/20',	'17/2/22',	'Este proyecto será desarrollado por la DAI según instrucciones giradas por la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías mediante oficio GIT-1178-2020. \n\nEl pasado 24 de enero del presente, se envió para el dictado de Acto Final de Junta Directiva.',	NULL,	'GIT-DAI',	'CCSS-0918',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional ',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0918'),
('Pasivo',	'CCSS-1067',	'Rayos X- Clínica Dr. Moreno Cañas',	'Finalizado',	'5/8/20 10:19',	'Plataforma Servicios DAI',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Marielos Muñoz Fuentes',	'Entregar a la Clínica Dr. Ricardo Moreno Cañas un equipo de Rayos X\nConvencional con el objetivo que el centro médico brinde un servicio en forma\noportuna y eficiente a los pacientes que requieren de esa especialidad',	'Consiste en la reposición de un equipo de Rayos X Convencional para el servicio\nde Radiología de la Clínica Dr. Ricardo Moreno Cañas, donde contempla los\nestudios necesarios para la sustitución del equipo de rayos X.',	NULL,	'38,00',	' ₡244.720.000,00 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2018LA-000001-3110',	'Electrónica Industrial y Médica S.A. (ELEINMSA)',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'18/2/19',	'15/8/19',	'CL. MORENO CAÑAS. Equipo 100% recibido. Se ha finalizado con el tramite de facturas y el pago.',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-1067',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional ',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1067'),
('Activo',	'CCSS-1068',	'Rayos X- Clínica Dr. Carlos Durán Cartín',	'Ejecución',	'10/2/22 15:11',	'Fabián Cervantes Jiménez',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Fabián Cervantes Jiménez',	'Entregar a la Clínica Dr. Carlos Durán Cartín un equipo de Rayos X con Fluoroscopía con el objetivo que el centro médico brinde un servicio en forma oportuna y eficiente a los pacientes que requieren de esa especialidad',	'El equipo de rayos X será utilizado en el diagnóstico por medio de imágenes radiológicas digitales basadas en el estándar DICOM 3.0 (o la última versión del estándar). El equipo estará compuesto por tubo estativo, bucky de pared y mesa fija, dos detectores, entre otros. Los equipos ofrecidos deben ajustarse a las salas existentes. Con el rayos X, se realizarán estudios radiográficos simples (se refiere a tipo de estudio no a tipo de equipo) de pacientes de emergencia, ambulatorios, internados entre otros. \nEl equipo será conectado a un sistema de imágenes médicas Institucional en el futuro cercano.\nLa readecuación será responsabilidad del adjudicado y en función de los requerimientos de su equipo y considerando lo indicado en Condiciones Especiales y Apartados de Preinstalación para cada centro, readecuar el recinto donde se instalará cada uno de los equipos.\n',	'67,15',	'67,15',	' ₡492.445.450,00 ',	'El monto presupuestado al día de hoy, y en el caso que no sea necesarias ampliaciones, es suficiente para afrontar el proceso de contratación, ya que el monto contratado es de $735.550,00 aprox 463.396.500,00 colones',	'PFRON;#2',	'2019LN-000003-3110',	'Electrónica Industrial y Médica S.A. (ELEINMSA)',	'Equipamiento',	75.9,	'Ejecución (Equip)',	32.98,	'33% Proceso de Ejecución Contractual  (Equip)',	'17/6/21',	NULL,	'El proyecto se encuentra desde el 14 de diciembre de 20221 en la etapa de tramitación de permisos. El 11 de enero de 2021 el departamento de Ingeniería de Bomberos solicitó correcciones al Plan Básico entregado con el proyecto en el APC y para cumplir ese trámite, los ingenieros diseñadores contratados por Eleinmsa, están haciendo las correcciones en este momento.\n\nPor otro lado, mediante la nota 4895-IMA-2021 solicitó una prórroga al plazo instalación, asimismo, el 12 de enero de 2022 mediante oficio GIT-DEI-0061-2022, se solicitó a la empresa una ampliación de información para atender la solicitud de manera que el 13 de enero de 2022 mediante oficio 4936 -IMA-2022 la contratista traslado información adicional. De esta forma, el 21 de enero de 2022, mediante oficio 4953-IMA-2021, la contratista amplia la solicitud de prórroga contenida en el oficio 4895 -IMA-2021 presentada el 16 de diciembre, respecto a los trámites y permisos de este proyecto, debido a las observaciones efectuadas en esos días por el Departamento de Ingeniería de Bomberos. Finalmente, con la nota GIT-DEI-0147-2022 se respondió la solicitud.\n\nPor otro lado, mediante las notas GIT-DEI-0158-2022 y GIT-DEI-0171-2022 se rechazó solicitudes de aprobación de extras por cuanto en el primer caso, los extras fueron solicitados por la CNFL y los mismos, se renegociaron y no se requirieron más. Por su parte, en el segundo caso, se trataba de la solicitud para tomar el costo de un Plan Básico para toda la Clínica Carlos Durán como un extra, sin embargo, se el cartel exigía la totalidad de trámites, permisos y otros, de manera que al momento que se dio la apertura del concurso era parte de la legislación adicional que se debía contemplar en la oferta, por lo que se rechazó la solicitud.\n\nAun con lo anterior, el hecho de que el proyecto esté en etapa de trámite implica un gran avance en el proyecto ya que solo bomberos a solicitado subsanaciones.\n',	'Actualmente el riesgo existente se encuentra en los requisitos que pidan adicionales las empresas involucradas en la etapa de permisos y trámites requeridos para iniciar los procesos de preinstalación. En ese sentido, se ha tratado de anticipar los posibles documentos que solicitan las empresas, las solicitudes de aclaración y corrección que hasta el momento solo ha presentado Bomberos de Costa Rica, están siendo atendidas a la brevedad.\n\nPor otro lado, otro aspecto que puede generar un atraso en la firma del plan básico incendios de toda la Clínica, que una vez sea formulado se enviará a la Gerencia Médica para obtener la firma de este y en ese sentido, el tiempo que dura este trámite puede como mínimo un mes.\n\nOtro riesgo, son los imprevistos que pueda encontrarse el contratista al iniciar la remodelación del recinto.\n\n',	'GIT-DEI',	'CCSS-1068',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional ',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1068'),
('Pasivo',	'CCSS-0914',	'Litotriptor para el Hospital México',	'Finalizado',	'9/11/21 10:17',	'Plataforma Servicios DAI',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Luis Alberto Valenciano Jiménez',	'La sustitución de un equipo de  litotricia extracorpóreo del Hospital México',	'La sustitución de un equipo de  litotricia extracorpóreo del Hospital México, ya que el actual ya cumplió su vida útil, según la guía de remplazo realizada por la CCSS, para el adecuada sustitución del equipo se acondicionara el área física para instalar el equipo con las herramientas tecnológicas actuales que cuenta el equipo, se incluye la instalación del equipamiento por parte del proveedor, la garantía de funcionamiento por dos años, contrato de mantenimiento post-garantía con repuestos, capacitación en la operación y mantenimiento de los equipos.',	NULL,	NULL,	' ₡296.500.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	'2019LA-000001-3110',	'Gerard O. Elsner LTDA',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'4/11/19',	'31/10/20',	'15-10-2021\n\nProyecto se encuentra en la etapa de los 2 años de garantía y en los mantenimientos preventivos o correctivos.',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-0914',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'La Uruca',	'San José',	'San José',	NULL,	NULL,	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0914'),
('Pasivo',	'CCSS-0910',	'Osciladores de Alta Frecuencia',	'Finalizado',	'16/3/21 08:04',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'José Andrés Acuña Marín',	'Adquisición de 05  Ventiladores de Alta Frecuencia para adulto (Osciladores ),  a ser utilizados en  el servicio de Terapia respiratoria y cuidados Intensivos de los diferentes centros médicos con sus respectivos accesorios.',	'El proyecto en estudio consiste en la dotación de ventiladores de alta frecuencia  para adultos (Osciladores) para diferentes Centros Médicos que fueron elegidos por la Gerencia Médica.\n\nAunado a lo anterior, está la instalación de los equipos, la capacitación para la operación y mantenimiento de los mismos, garantía de funcionamiento con visitas de mantenimiento preventivo y correctivo\n',	NULL,	NULL,	' ₡127.792.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	'2017LA-000002-3110',	'Soporte Médico S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'1/8/16',	'20/12/17',	'proyecto finalizado',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-0910',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0910'),
('Pasivo',	'CCSS-0695',	'Arcos en C Alta Frecuencia - II Etapa',	'Finalizado',	'5/8/20 10:17',	'Plataforma Servicios DAI',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'Marielos Muñoz Fuentes',	'Asignar a los Centros Medicos beneficiarios del Proyecto de Equipos de Rayos X Arco en C idoneos de manera que se pueda brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna  y eficiente. Ademas de contriuir a la disminucion del tiempo de forma oportuna para realizar los procedimientos con el equipo Arco en C.',	'El proyecto consiste en la sustitucion de Arcos en C Alta Potencia para vario Centros Medicos',	NULL,	NULL,	' ₡545.000.000,00 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2016LN-000003-3110',	'Elvatron S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'26/4/17',	'11/5/17',	'Equipos ya finalizaron la garantia de funcionamiento de dos años',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-0695',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0695'),
('Pasivo',	'CCSS-0607-1',	'Unidades Dentales Fijas',	'Finalizado',	'16/3/21 07:52',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'José Andrés Acuña Marín',	'Consiste en la reposición de veintiocho (28) Equipos de Unidades Dentales Fijas ',	' instalación 28 de los equipos, la capacitación para la operación y mantenimiento de los mismos, garantía de funcionamiento con visitas de mantenimiento preventivo y correctivo.',	NULL,	NULL,	' ₡384.500.000,00 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'LICITACIÓN PÚBLICA N° 2016LN-000001-3110',	'ENHMED S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'5/1/17',	'20/7/17',	'proyecto finalizado',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-0607-1',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0607-1'),
('Pasivo',	'CCSS-0607-2',	'Unidades Dentales Transportables',	'Finalizado',	'16/3/21 07:54',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'José Andrés Acuña Marín',	'reposición d Equipos de Unidades Dentales Transportables las cuales son para sustituir los equipos de los Centros Médicos',	'Equipos de Unidades Dentales Transportables.\nInstalación de cada uno de los equipos y sus equipos complementarios.\nSuministro de implementos complementarios\nGarantía de funcionamiento de dos años con visitas de mantenimiento preventivo y correctivo\nCursos de capacitación de operación y de mantenimiento.',	NULL,	NULL,	' ₡156.603.400,00 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2016LN-000002-3110',	'ENHMED S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'24/2/17',	'1/7/17',	'proyecto finalizado',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-0607-2',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0607-2'),
('Pasivo',	'CCSS-0607-3',	'Rayos X Dentales de Pared',	'Finalizado',	'16/3/21 07:55',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'José Andrés Acuña Marín',	'Reposición  Equipos de Rayos Equis Dental de Pared los cuales son para sustituir los equipos de los Centros Médicos',	'Adquisición de Equipos de Rayos Equis Dental de Pared con su debida instalación, capacitación para la operación y mantenimiento de los mismos y garantía de funcionamiento con visitas de mantenimiento preventivo y correctivo, los cuales son para sustituir los equipos de los Centros Médicos:',	NULL,	NULL,	' ₡85.064.000,00 ',	NULL,	'PFRON;#2',	'2016LN-000002-3110',	'ENHMED S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'5/1/17',	'30/6/17',	'Proyecto finalizado',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-0607-3',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0607-3'),
('Pasivo',	'CCSS-0820',	'Ventiladores Pulmonares',	'Finalizado',	'16/3/21 08:01',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'José Andrés Acuña Marín',	'Compra aumento de la capacidad  instalada de  16 ventiladores Pulmonares para adulto,  a ser utilizados en  el servicio de Terapia respiratoria, cuidados Intensivos de los diferentes centros médicos ante emergencias por problemas respitarios. ',	'Adquisición de 16 ventiladores Pulmonares para adulto,  a ser utilizados en  el servicio de Terapia respiratoria, cuidados Intensivos de los diferentes centros médicos incluye accesorios para adulto Además, se incluye la instalación del equipamiento por parte del proveedor, la  garantía  de funcionamiento por dos años y la capacitación en la operación y mantenimiento del equipamiento.',	NULL,	NULL,	' ₡510.000.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	'LICITACIÓN ABREVIADA N° 2017LA-000001-3110',	'Multiservicios Electromedicos S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'1/11/16',	'30/9/19',	'Proyecto Finalizado.',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-0820',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0820'),
('Pasivo',	'CCSS-0917',	'Ventiladores Pulmonares',	'Finalizado',	'16/3/21 08:07',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'María de los Angeles Jiménez Alvarado',	'José Andrés Acuña Marín',	'Ampliación  de compra  de 8 ventiladores Pulmonares para adulto, a ser utilizados en el servicio de Terapia respiratoria, cuidados Intensivos de los diferentes centros médicos.  ',	'Ampliar la compra de ventiladores  para reforzas hospitales regionales con 8 equipos mas  a los centros médicos   de los ventiladores de adulto, Además, se incluye la instalación del equipamiento por parte del proveedor, la garantía de funcionamiento por dos años y la capacitación en la operación y mantenimiento del equipamiento.',	'0,00',	NULL,	' ₡253.176.000,00 ',	NULL,	'SEM;#1',	'LICITACIÓN ABREVIADA N° 2017LA-000001-3110',	'Multiservicios Electromedicos S.A.',	'Equipamiento',	100,	'Finalizado (Equip)',	100,	'Proyecto en operación (Equip)',	'8/2/18',	'28/2/20',	'Proyecto Finalizado, ',	NULL,	'GIT-DEI',	'CCSS-0917',	'Equipo Médico',	'Equipo Médico',	NULL,	NULL,	'Nacional',	'Nacional',	'Nacional',	'9.748917',	'-83.753428',	'https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0917'),
