
Al día 17/1/22: Se recibe por parte de Roberto Gen Rojas las fichas técnicas con las recomendaciones realizadas de aspectos técnicos y recomendaciones necesarias de incluir para este proyecto.

28.1.22: Solicitud de catálogos técnicos de equipos de Mamografía Digital con Estereotaxia.

31.1.22 al 8.2.22: Se realiza revison de toda la documentación del Proyecto.

08.

08.02.22: revision de Diagnostico de la insfraestructuta y electromecanicos  de los recintos donde se instalaran los nuevos mamografos.

09.02.22: Revisión de alcances de los proyectos con la comisión Clínica.
10.2.22: Se trabaja en el desarrollo del pliego de condiciones técnicas.
11-15.02.22: Se realizan formularios tecnicos de "FORMULARIO PARA DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMA DE MAMOGRAFIA" y , “FORMULARIO ESTUDIO COMPARATIVO DE TECNOLOGIAS MÉDICAS” 
