Durante el mes de enero, el Contratista ha laborado en las siguientes actividades:
-	Continúa el trabajo en instalación de tubería pluvial, puesto de información y casetas de guarda.
-	Instalación de canalizaciones y previstas electromecánicas de módulos A, B, B1, C, C1, D, y E.
-	Se avanza en el repello tanto interno como externo en todos los módulos, esta actividad se concluyó en los módulos A, B, B1, C1 y E.
-	Se continúa trabajando en estructura metálica de pasillos externos, techos cónicos de acceso. 
-	Siguen los trabajos de acometida y tanque de captación sistema agua potable Bajo el Chino.
-	Continúa la instalación y pulido del terrazo ya en el 4 y 5 piso.
-	Se trabaja en todos los niveles en la instalación de estructura de paredes livianas.
-	Se inició con el sellado de las paredes internas y externas, así como la instalación de ventanas.

Se entregó por el contratista la atención del submittal de control de activos. 

Se recibió detalle del costo correspondiente a las modificaciones solicitadas por la Gerencia Médica y lo referente a Gases Médicos, y la inspección envió observaciones para atención del contratista (En proceso). El Contratista entregó la cotización de los espacios familiares la cual será insumo para la toma de decisiones por parte de la Administración. 




