Etapa Diseño: Planos constructivos
El 21/12/2021 se realizó la entrega del Ítem 2 Planos constructivos, especificaciones técnicas y submitals, y a la vez se subió esta información a la plataforma APC para permisos. Actualmente, los entregables están en proceso de revisión por parte de la DAI e instituciones gubernamentales encargadas de permisos.

Etapa Construcción: Avance de actividades anticipadas complementarias aprobadas en resolución GIT-DAI-2025-2021:
Actividad 1: Traslado de líneas de media tensión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Avance: 100%
Actividad 2: Traslado de tubería de agua potable de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Avance: 100%
Actividad 3: Movimiento de tierras. Avance: 85,86%
Actividad 4: Colocación de tubería para evacuación pluvial y efluente de planta de tratamiento de aguas residuales hacia el Río Barranca. Avance: 100% instalación de tuberías. Avance general: 97%
Actividad 5: Construcción general del Hospital. Se proyecta iniciar el 12 de abril de 2022
Actividad 6: Colocación de tuberías internas pluviales y sanitarias. Se proyecta iniciar el 12 de abril de 2022
Actividad 7: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (sin equipos). Construcción inició el 18/01/2022. Avance: 19,45%
Actividad 8: Obra gris general. Construcción inició el 31 de enero de 2022. Avance: 6,65%

