I Proceso de licitación: 
     a) Apelaciones de empresas equipadoras oferentes
  
II Proceso de ejecución:
     a) Afectación del proceso relacionada a ajustes a las necesidades de atención suministrada por unidad usuaria.
     b) Afectación a causa de la ejecución de la adquisición de un resonador magnético de 3 Teslas


Adicional a lo anterior, conforme a lo establecido en SEVRI:

1)	RH-01 Personal no capacitado: El proyecto cuenta con personal capacitado por parte de la DAI, así como del contratista. Riesgo no manifestado

2)	RH-02 Falta de recurso humano: El personal de la DAI no ha tenido que ausentarse. En caso de darse, se deberá reemplazar con otro personal. Riesgo no manifestado.

3)	OP-04 No aplicar la normativa vigente: Contratista está en la obligación de implementación de la normativa vigente como parte de su alcance de responsabilidad. Riesgo no manifestado.

4)	OP-05 Inadecuada gestión de la planificación: Riesgo no manifestado. Ha habido adecuada planificación. 

5)	OP 14 Falta de disponibilidad de medio de transporte: Riesgo no manifestado. Al ser el sitio de proyecto en las instalaciones de oficinas centrales de la CCSS, no se necesita transporte.

6)	FI-01 Presupuesto insuficiente: Podría darse si por algún aspecto, ajeno a la Dirección, las finanzas de la institución se redirigieran hacia otras inversiones desfinanciando el proyecto de manera total o parcial.  Este riesgo no se ha manifestado.

7)	CA-01 Incumplimiento por parte de proveedores: Podría ser que se vea afectada la cadena de proveeduría por diversos aspectos, lo cual afectaría el plazo del proyecto.  Este riesgo no se ha manifestado.

8)	LE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: Podría haber cambios en el marco normativo y/o jurídico desde el momento de la licitación hasta la ejecución del proyecto.  Este riesgo se manifestó.  

9)	EX04 Desastres naturales: Este riesgo no se ha manifestado.

10)	EX06 Motines, huelgas, manifestaciones sociales, paros: Este tipo de actividades pueden afectar la proveeduría y adecuado desarrollo del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.

11)	TI-02 Falla en la conectividad de los sistemas de información: Un fallo general o localizado en la conectividad puede afectar la comunicación y adecuado desarrollo del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.

12)	CO-01 Tráfico de influencias (injerencia política): Decisiones a nivel político que alteren o afecten total o parcialmente el desarrollo del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.

13)	FI-02 Inadecuada gestión del presupuesto (subejecución presupuestaria): Este riesgo no se ha manifestado.

14)	TI-04 Funcionario no tiene acceso a los sistemas de información requeridos: Afectaría la gestión de operaciones sustanciales del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.

15)	TI-05 Pérdida de información digital: La pérdida afectaría la trazabilidad de las funciones del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.

16)	OP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable: Este riesgo no se ha manifestado.

17)	Debilidades en el monitoreo, supervisión y control de las actividades: Podría afectar la calidad del producto contratado. Este riesgo no se ha manifestado.

18)	OP-06 Inadecuada comunicación de la información entre los usuarios: Este riesgo no se ha manifestado.

19)	EX02 Epidemias: Este riesgo se manifestó, sin embargo, no ha sido causal de afectación en plazo del proyecto.  Sí le ha afectado en el costo.


