-RH-01 Personal no capacitado: No se ha materializado.
-RH-02 Falta de recurso humano: No se ha materializado.
-OP-04 No aplica la normativa vigente: No se ha materializado.
-OP-05 Inadecuada gestión de planificación: No se ha materializado.
-OP-14 Falta de disponibilidad de medio de transporte: No se ha materializado.
-FI-01 Presupuesto insuficiente: No se ha materializado.
-CA-01 Incumplimiento por parte de los proveedores: No se ha materializado.
-LE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: No se ha materializado.
-EX04 Desastres naturales: No se ha materializado.
-EX06 Motines, huelgas, manifestaciones sociales, paros: No se ha materializado.
-TI-02 Fallas en la conectividad de los sistemas de información: No se ha materializado.
-CO-01 Tráfico de influencias (injerencia política): No se ha materializado. 
-FI-02 Inadecuada gestión del presupuesto (subejecución presupuestaria): No se ha materializado.
-TI-04 Funcionario no tiene accesos a los sistemas de información requeridos: No se ha materializado.
-TI-05 Pérdida de información digital: No se ha materializado.
-OP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable: Se ha materializado que las modificaciones al alcance original solicitadas por distintas instancias institucionales han generado uso de reserva y adenda al contrato. Como medida de contingencia se utilizó la colaboración del EDUS.
-OP-03 Debilidades en el monitoreo, supervisión y control de las actividades: No se ha materializado.
-OP-06 Inadecuada comunicación de la información de los usuarios: No se ha materializado.
-EX02 Epidemias: A pesar de ser un proyecto cuyo desarrollo ha sido en pandemia de covid 19, no se han materializado riegos ya que se tomaron las medidas preventivas de contingencia y prevención necesarias para continuar operaciones.
					





