El proyecto cuenta con mas de noventa días de atraso. Pese a esto se conversó en múltiples ocasiones indicando que pese a que los particulares que le estan sucediendo no son sujetos a prorroga y entiende que sera afectado con una clausula penal. El es anuente a entregar el proyecto proponiendole a la inspección el 16 de julio como fecha ultima para este particular. 
La administración es conciente que esta vía es mas espedita y menos desgastante para contar con el bien en menor plazo.
Se tuvo problemas para formalizar el servicio de agua pero como el tema es interinstitucional se hizo un acto razonado para utilizar el inmueble desde el pasado 24 de noviembre 2022 mediante oficio ARQ-ARIM-DRIPSSCH-077-2021.