I. Afectación económica en el desarrollo del proyecto debido a ajustes económicos en las finanzas de la CCSS.

II. Afectación directa e indirecta debido a la crisis sanitaria por el COVID-19 a nivel nacional.

III. Afectación directa debido a lo que se conoce como la crisis de rompimiento en la cadena de abastecimiento lo cual puede afectar plazos.

IV. Actualización de distribución de repoblamiento del edificio con la consideración del teletrabajo de unidades.  En caso de no tener esto definido en tiempo y forma podría significar una afectación en costo y tiempo al proyecto.

Adicional a lo anterior, conforme a lo establecido en SEVRI:

1)	RH-01 Personal no capacitado: El proyecto cuenta con personal capacitado por parte de la DAI, así como del contratista. Riesgo no manifestado

2)	RH-02 Falta de recurso humano: El personal de la DAI no ha tenido que ausentarse. En caso de darse, se deberá reemplazar con otro personal. Riesgo no manifestado.

3)	OP-04 No aplicar la normativa vigente: Contratista está en la obligación de implementación de la normativa vigente como parte de su alcance de responsabilidad. Riesgo no manifestado.

4)	OP-05 Inadecuada gestión de la planificación: Riesgo no manifestado. Ha habido adecuada planificación. 

5)	OP 14 Falta de disponibilidad de medio de transporte: Riesgo no manifestado. Al ser el sitio de proyecto en las instalaciones de oficinas centrales de la CCSS, no se necesita transporte.

6)	FI-01 Presupuesto insuficiente: Podría darse si por algún aspecto, ajeno a la Dirección, las finanzas de la institución se redirigieran hacia otras inversiones desfinanciando el proyecto de manera total o parcial.  Este riesgo no se ha manifestado.

7)	CA-01 Incumplimiento por parte de proveedores: Podría ser que se vea afectada la cadena de proveeduría por diversos aspectos, lo cual afectaría el plazo del proyecto.  Este riesgo no se ha manifestado.

8)	LE-01 Cambios en el marco normativo técnico y jurídico: Podría haber cambios en el marco normativo y/o jurídico desde el momento de la licitación hasta la ejecución del proyecto.  Este riesgo se manifestó.  

9)	EX04 Desastres naturales: Este riesgo no se ha manifestado.

10)	EX06 Motines, huelgas, manifestaciones sociales, paros: Este tipo de actividades pueden afectar la proveeduría y adecuado desarrollo del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.

11)	TI-02 Falla en la conectividad de los sistemas de información: Un fallo general o localizado en la conectividad puede afectar la comunicación y adecuado desarrollo del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.

12)	CO-01 Tráfico de influencias (injerencia política): Decisiones a nivel político que alteren o afecten total o parcialmente el desarrollo del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.

13)	FI-02 Inadecuada gestión del presupuesto (subejecución presupuestaria): Este riesgo no se ha manifestado.

14)	TI-04 Funcionario no tiene acceso a los sistemas de información requeridos: Afectaría la gestión de operaciones sustanciales del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.

15)	TI-05 Pérdida de información digital: La pérdida afectaría la trazabilidad de las funciones del proyecto. Este riesgo no se ha manifestado.

16)	OP-02 Falta de información requerida oportuna y confiable: Este riesgo no se ha manifestado.

17)	Debilidades en el monitoreo, supervisión y control de las actividades: Podría afectar la calidad del producto contratado. Este riesgo no se ha manifestado.

18)	OP-06 Inadecuada comunicación de la información entre los usuarios: Este riesgo no se ha manifestado.

19)	EX02 Epidemias: Este riesgo se manifestó, sin embargo, no ha sido causal de afectación en plazo del proyecto.  Sí le ha afectado en el costo.
