El proyecto se encuentra desde el 14 de diciembre de 20221 en la etapa de tramitación de permisos. El 11 de enero de 2021 el departamento de Ingeniería de Bomberos solicitó correcciones al Plan Básico entregado con el proyecto en el APC y para cumplir ese trámite, los ingenieros diseñadores contratados por Eleinmsa, están haciendo las correcciones en este momento.

Por otro lado, mediante la nota 4895-IMA-2021 solicitó una prórroga al plazo instalación, asimismo, el 12 de enero de 2022 mediante oficio GIT-DEI-0061-2022, se solicitó a la empresa una ampliación de información para atender la solicitud de manera que el 13 de enero de 2022 mediante oficio 4936 -IMA-2022 la contratista traslado información adicional. De esta forma, el 21 de enero de 2022, mediante oficio 4953-IMA-2021, la contratista amplia la solicitud de prórroga contenida en el oficio 4895 -IMA-2021 presentada el 16 de diciembre, respecto a los trámites y permisos de este proyecto, debido a las observaciones efectuadas en esos días por el Departamento de Ingeniería de Bomberos. Finalmente, con la nota GIT-DEI-0147-2022 se respondió la solicitud.

Por otro lado, mediante las notas GIT-DEI-0158-2022 y GIT-DEI-0171-2022 se rechazó solicitudes de aprobación de extras por cuanto en el primer caso, los extras fueron solicitados por la CNFL y los mismos, se renegociaron y no se requirieron más. Por su parte, en el segundo caso, se trataba de la solicitud para tomar el costo de un Plan Básico para toda la Clínica Carlos Durán como un extra, sin embargo, se el cartel exigía la totalidad de trámites, permisos y otros, de manera que al momento que se dio la apertura del concurso era parte de la legislación adicional que se debía contemplar en la oferta, por lo que se rechazó la solicitud.

Aun con lo anterior, el hecho de que el proyecto esté en etapa de trámite implica un gran avance en el proyecto ya que solo bomberos a solicitado subsanaciones.
