Se autoriza prorroga al plazo de ejecucion del item 3, Construccion y Equipamiento hasta el 15 de marzo de 2022

Se colocan pisos de terrazo y se procede a iniciar el pulido inicial en los recintos.
se colocan acabados epoxicos en recintos septicos y asepticos
se empieza a colocar elementos en la fachada costado oeste
se trabaja en pulido de piso del pasillo techado costado este
Rejillas pluviales colocadas en el perimetro del edificio
Se trabaja en la parte de acabados de la sala del TAC de 128 cortes
